Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án di dời lưới điện

Để hoàn thành đúng tiến độ dự án di dời lưới điện trên đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn), theo đúng kế hoạch đề ra trước Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022, ngành điện TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại để tiến hành hoàn thành trồng trụ, kéo dây kết nối lưới điện với đường Tô Ký.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Lộ 9 (đường Đặng Thúc Vịnh - huyện Hóc Môn) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) là Chủ đầu tư với chiều dài khoảng 5,3 km. Theo thiết kế thi công, tuyến đường Đặng Thúc Vịnh từ Tô Ký đến Lê Văn Khương được chia làm 5 cung đoạn.

 

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án di dời lưới điện

Ngành điện tranh thủ dựng trụ, kéo dây cho lưới điện mới để đảm bảo cung cấp điện liên tục trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn


Để đồng bộ với dự án, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. Hồ Chí Minh được Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh giao thực hiện dự án “Di dời, tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trên đường Đặng Thúc Vịnh”.

Do đặc thù của lưới điện là vận hành liên tục để cấp điện phục vụ người dân và doanh nghiệp, nên việc di dời lưới điện phải thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trên từng cung đoạn để triển khai di dời vào lưới điện mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Võ Hồng Minh Danh - Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn (PC Hóc Môn) cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid và thực hiện công tác phòng chống dịch nên công trình phải tạm ngưng thi công từ 15/6 – 30/9/2021. Kể từ ngày 1/10/2021 đến nay công trình được thi công trở lại. Theo đó các đơn vị thi đã triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công trồng trụ điện mới trên mặt bằng đã bàn giao tại hiện trường.
 

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án di dời lưới điện


Ngành điện đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo cung cấp điện diện liên tục cho cho người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng


Dự kiến, ngày 12/1/2022 sẽ đóng điện từ Trạm biến thế trung gian 110kV Đông Thạnh đến đường Tô Ký và ngày 15/1 hoàn tất chuyển cấp điện cho khách hàng trên đường dây mới. Bên cạnh đó, từ ngày 15-20/1 sẽ thu hồi toàn bộ lưới điện cũ trên đoạn đường này và để thu thu hồi thuận tiện thì các đơn vị liên quan như viễn thống, chiếu sáng phải phối hợp đồng bộ, hỗ trợ cho điện lực.

Hiện việc triển khai thi công di dời lưới điện đồng bộ với dự án, đoạn từ trạm biến thế 110kV Đông Thạnh đến đường Lê Văn Khương (Hóc Môn) vẫn còn đang gặp vướng mắc một số điểm về hạ tầng kỹ thuật, nên ảnh hướng rất lớn đến các phần công việc di dời lưới điện như việc trồng trụ mới, kéo dây, chuyển đấu nối.

Mặt khác, trong quá trình triển khai trồng trụ điện trên mặt bằng đã bàn giao tại hiện trường, các xung đột trong quá trình thi công của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, mặt bằng vỉa hè không đủ vị trí trồng trụ buộc phải xử lý cục bộ cũng đã làm chậm tiến độ. Đến nay, còn một số vị trí có xung đột với hệ thống thoát nước trên vỉa hè đang phải xử lý, chưa thể thi công hoàn tất.
 

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án di dời lưới điện

Nhân viên Công ty Điện lực Hóc Môn thi công lắp đặt hệ thống điện trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn


Theo ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 10/1/2022, hiện trên đoạn này có một số vị trí hạ tầng kỹ thuật cống chưa hoàn thiện nên trồng trụ rất là khó khăn. Để sớm hoàn thành dự án, Ban Quản lý cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng để hỗ trợ ngành điện lực trồng trụ để hoàn thiện thi công sớm lưới điện mới, đảm bảo tiến độ thi công di dời lưới điện đề ra.

Theo Giám đốc Điện lực Hóc Môn, nếu bàn giao mặt bằng kịp cho đoạn từ trạm biến thế 110kV Đông Thạnh về đường Lê Văn Khương, các đơn vị sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến, ngày 20/1 lên dây và đóng điện phần còn lại và từ ngày 20 - 26/1 sẽ chuyển khách hàng qua lưới mới, sau đó thu hồi lưới điện cũ.

“Dự án “Di dời, tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trên đường Đặng Thúc Vịnh” đang xây dựng lưới mới song song với lưới cũ, khi đóng điện xong mới chuyển khách hàng qua lưới mới đã vận hành. Có nghĩa là khách hàng có điện xong mới thu hồi lưới cũ. Đồng thời muốn thu hồi lưới điện cũ thì tất cả các đơn vị liên quan như viễn thống, chiếu sáng đeo dây trên trụ cũ phải thu hồi hết”- ông Võ Hồng Minh Danh lý giải.
 

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án di dời lưới điện


Công trình đường Đặng Thúc Vịnh đang thi công, chưa bàn giao đủ mặt bằng cho ngành điện bố trí công trình điện mới trước khi thu hồi lưới điện hiện hữu


Để nhanh chóng hoàn thành việc di dời lưới điện trên đường Đặng Thúc Vịnh theo đúng kế hoạch đề ra trước Tết Nguyên đán 2022, ngành điện kiến nghị Ban Giao thông sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại để tiến hành trồng trụ, kéo dây. Đồng thời phối hợp với ngành điện xử lý các vị trí trở ngại không có mặt bằng để trồng trụ trên vỉa hè.

Ngành điện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Giao thông và UBND huyện Hóc Môn để giải quyết các vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, hoàn tất các công việc đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, đảm bảo thông xe kỹ thuật đường Đặng Thúc Vĩnh trước Tết Nguyên đán 2022 theo cam kết của các đơn vị thi công và nhà thầu.

Nguồn tin: congthuong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây