Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Tình hình hoạt động tháng 4 năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2017 của EVN

Trong tháng 4 và Quý I năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên cả nước, đặc biệt đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trong dịp lễ 30/4 - 01/5.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 4/2017 đạt 16,28 tỷ kWh (trung bình 542,8 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày lớn nhất đạt 598,2 triệu kWh và công suất lớn nhất toàn hệ thống là 28.763 MW. Lũy kế 4 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 60,3 tỷ kWh, tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 4/2017 ước đạt 14,54 tỷ kWh; lũy kế 4 tháng năm 2017 ước đạt 52,74 tỷ kWh, tăng 9,06% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 9,2%.



Trong tháng 4/2017, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung vào miền Nam với sản lượng điện truyền tải ước đạt 14,45 tỷ kWh. Công suất truyền tải cao nhất trên trên các đường dây 500kV Bắc - Trung là 1.963 MW và Trung - Nam là 3.329 MW. Các nhà máy thủy điện được khai thác theo mục tiêu điều tiết, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của địa phương cho đến hết mùa khô. Các nguồn nhiệt điện than tiếp tục được huy động cao, trong đó sản lượng huy động 03 NMNĐ Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 trong tháng 4 đạt 1,79 tỷ kWh (lũy kế 4 tháng đạt gần 6,1 tỷ kWh). Nhiệt điện tuabin khí đảm bảo khai thác tối đa theo khả năng cấp khí. Lưới điện vận hành ổn định, tình hình sự cố lưới điện giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2016.



Về đầu tư xây dựng, trong tháng 4/2017, các dự án nguồn điện cơ bản đáp ứng tiến độ và đạt được một số kết quả chính như sau: Nhiệt điện Duyên Hải 3 đã bàn giao vận hành thương mại cả 2 tổ máy; Thủy điện Trung Sơn đã hòa lưới phát điện tổ máy 3. Về lưới điện, EVN và các đơn vị đã hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào vận hành 34 công trình lưới điện mới. Các trạm biến áp 500kV Đông Anh, trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 3 và các nhánh rẽ, đủ điều kiện đóng điện và đưa vào vận hành trong tháng 5/2017 (đồng bộ đoạn tuyến đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Long Biên); đã hoàn thành đường dây 500kV đấu nối Nhiệt điện Thăng Long...



Một số nhiệm vụ công tác của EVN trong tháng 5 năm 2017



Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tháng 5/2017 có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 đợt nắng nóng tập trung ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Sản lượng điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 582 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất khoảng 30.250 MW.



Với nhận định tháng 5 là cao điểm mùa khô, EVN sẽ vận hành hệ thống điện quốc gia theo phương thức tiếp tục huy động cao các nguồn nhiệt điện than, tuabin khí phía Nam, đồng thời khai thác hợp lý thủy điện theo biểu đồ điều tiết đảm bảo cấp nước cho hạ du cho đến hết mùa khô. Các tổ máy nhiệt điện than cần chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, đặc biệt là các Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, 3; vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, tăng cường kiểm tra hành lang tuyến đường dây, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện duy trì truyền tải cao liên tục trong mùa khô. Tích cực triển khai các công việc chuẩn bị sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện. Các Tổng công ty Điện lực duy trì và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiết kiệm điện, nhất là khi thời tiết nắng nóng bắt đầu diễn ra ở cả 3 miền.



Về công tác đầu tư xây dựng, tiếp tục tập trung thi công bám sát các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch. Trong tháng 5/2017, đảm bảo tiến độ đốt than và hòa lưới tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình; đưa vào vận hành đoạn tuyến Hiệp Hòa - Long Biên (đường dây 500/220kV Hiệp Hoà - Đông Anh - Bắc Ninh 2), đóng điện đường dây 110kV mạch 2 Vân Trì - Quang Minh...



Đối với một số nhiệm vụ công tác khác, chuẩn bị triển khai các công việc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN, tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện và thực hiện thoái vốn của EVN tại EVNFC. Tiếp tục đổi mới về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tiến tới chuẩn hóa hoạt động của các Trung tâm Chăm sóc khách hàng và thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ của 05 Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Nguồn tin: www.moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây