Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Thúc tiến độ dự án đường dây 220 kV Nha Trang – Tháp Chàm

 Hiện nay, tiến độ của dự án đường dây 220 kV Nha Trang – Tháp Chàm còn chậm so với kế hoạch. Cần phải có những giải pháp quyết liệt tập trung thi công hoàn thành các gói thầu trong quý III/2023.
Thúc tiến độ dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm - Ảnh 1.

CPMB yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện thi công bảo đảm tiến độ dự án đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm-Ảnh: CPMB

Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) đã nhấn mạnh yêu cầu này đối với các đơn vị thi công tại cuộc họp nhằm rà soát tiến độ dự án đường dây 220 kV Nha Trang – Tháp Chàm.

Theo báo cáo của CPMB, dự án đường dây 220 kV Nha Trang – Tháp Chàm (đoạn tuyến không vượt rừng) có quy mô xây dựng đường dây 220 kV, mạch kép (treo trước 1 mạch), chiều dài hơn 88 km.

Dự án xây dựng mới 1 ngăn xuất tuyến 220 kV tại TBA 220 kV Nha Trang và 1 ngăn xuất tuyến 220 kV, 1 ngăn máy cắt vòng và thanh cái vòng tại TBA 220 kV Tháp Chàm. Đoạn tuyến được khởi công tháng 12/2017 và dự kiến đóng điện quý III/2023.

Đến nay, phần móng thuộc tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã bàn giao 176/176 vị trí, đạt 100%. Phần hành lang tuyến bàn giao 174/176 khoảng cột, đạt 98,8%. Trong đó, TP. Nha Trang còn khoảng cột 02-03 thuộc xã Vĩnh Phương với 5 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Huyện Cam Lâm hiện nay còn 2 hộ bị ảnh hưởng trong hành lang chưa được phê duyệt nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng trước.

Về tiến độ thi công đã đào móng, dựng cột xong 119/119 vị trí, kéo dây hoàn thành 22/23 khoảng néo (tương ứng 35,774/36,7 km).

Hiện tại, tuyến đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Chàm phần không vượt rừng còn 1 khoảng néo chưa kéo dây do còn 5 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến. Dự kiến sẽ tiến hành bảo vệ thi công trong tháng 5 này.

Đối với đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm (đoạn tuyến vượt rừng) có chiều dài 15 khoảng néo, tương ứng 51,33 km được khởi công ngày 20/5/2022, tiến độ đóng điện quý III/2023.

Thúc tiến độ dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm - Ảnh 2.

Các nhà thầu thi công đang nỗ lực đẩy nhanh các hạng mục dựng cột, kéo dây dự án đường dây 220 kV Nha Trang- Tháp Chàm - Ảnh: CPMB

Về tình hình công, đã đào móng hoàn thành 36/64 vị trí, đang đào 9 vị trí. Đúc hoàn thành 28 vị trí, đang đúc 6 vị trí. Dựng cột hoàn thành 21 vị trí, đang dựng 1 vị trí và chưa kéo dây được vị trí nào.

Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc CPMB, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, đến thời điểm này, tiến độ dự án đã chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là do năng lực của nhà thầu còn kém, chưa huy động lực lượng để bảo đảm tiến độ thi công dựng cột, kéo dây.

Để bảo đảm đóng điện được an toàn theo kế hoạch, đối với các đoạn tuyến không vượt rừng, đề nghị các nhà thầu khẩn trương chặt hạ cây cao giải phóng hành lang an toàn và phối hợp với CPMB, Truyền tải điện Khánh Hòa, Ninh Thuận tổ chức nghiệm thu hành lang kết thúc trong tháng 6/2023.

Đối với đoạn tuyến vượt rừng, theo lãnh đạo CPMB, nhân lực đúc móng và dựng cột vẫn chưa đáp ứng như cam kết (đúc móng 12 tổ, mỗi tổ 12-15 người; dựng cột 7 tổ, mỗi tổ 12-15 người; kéo dây 4 tổ, mỗi tổ 20 người). Tiến độ thi công vẫn đang rất chậm.

Từ thực tế tiến độ của dự án, ông Nguyễn Đức Tuyển yêu cầu chỉ huy trưởng phải có mặt thường xuyên trên công trường để điều hành dự án. Bổ sung máy đào để mở đường công vụ đồng loạt 18 vị trí còn lại nhằm phục vụ thi công đúc móng.

Yêu cầu các nhà thầu tăng cường thêm 7 tổ đúc móng (mỗi tổ 12-15 người), tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh phần đúc móng. Khẩn trương nhận vật tư cột, phụ kiện từ 2 nhà thầu để dựng cột và kéo dây. Đồng thời gấp rút thi công tiếp địa, lấp móng các vị trí đã đúc để dựng cột.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, bố trí đầy đủ cán bộ để giám sát; thường xuyên đôn đốc tiến độ, báo cáo tình hình thi công hằng ngày, kịp thời cảnh báo nếu nhà thầu thi công chậm tiến độ. Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, bố trí cán bộ giám sát để xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công.

Tại cuộc họp, các nhà thầu thi công tham gia dự án cùng cam kết sẽ tăng cường thêm nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án, quyết tâm hoàn thành các gói thầu trong quý III/2023.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây