Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Thi công đường dây 500kV mạch 3: Tiếp tục các giải pháp bảo đảm tiến độ

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc mới đây với các bộ, ngành, UBND tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng nhằm tháo gỡ vướng mắc đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2). 
 
thi cong duong day 500kv mach 3 tiep tuc cac giai phap bao dam tien do


Khó cơ bản là giải phóng mặt bằng


Dự án đường dây 500kV mạch 3 được thực hiện nhằm giúp tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới, khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung - cầu nội vùng. Cùng với đó, dự án giúp tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia. Chính vì vậy, đây là dự án được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), các tỉnh/thành phố, địa phương nơi có dự án đường dây đi qua cùng những đơn vị thực hiện đã nỗ lực triển khai thi công các hạng mục của dự án, đạt được nhiều mốc tiến độ quan trọng. Tuy nhiên, đến nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), dự án đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu là đưa vào vận hành từ tháng 6/2020.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB, đơn vị thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án - cho biết: Hiện, trên toàn tuyến đường dây, khối lượng còn lại chưa bàn giao mặt bằng rất lớn, gồm: 275 vị trí móng và hành lang tuyến còn 1.129 khoảng cột. Đặc biệt, một số địa phương khối lượng bàn giao mặt bằng móng rất thấp như: TP. Đà Nẵng đạt 50%, tỉnh Quảng Nam đạt 58%... Do vậy, khả năng đáp ứng tiến độ tháng 6/2020 như kế hoạch cực kỳ khó khăn.

Cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương

Đại diện EVN cho biết, do công trình đường dây 500kV mạch 3 không thể đưa vào vận hành như kế hoạch ban đầu đã ảnh hưởng đến việc tối ưu vận hành hệ thống điện quốc gia trong việc kết nối lưới điện giữa các vùng miền điển hình như ngay trong năm 2020 phải huy động nguồn chạy dầu có chi phí cao ở mức nhiều hơn để đảm bảo cung cấp điện quốc gia. EVN kiến nghị, các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, bồi thường, giải quyết vướng mắc liên quan đến hộ dân, nhà ở; hoàn tất thủ tục chuyển đổi đất rừng, thu hồi đất... Tập đoàn sẽ tiếp tục đôn đốc và phối hợp các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đào đúc móng, lắp dựng cột tại vị trí đã có mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, EVN, EVNNPT tiếp tục bám sát tiến độ và phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành tích cực xử lý khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp lý, thủ tục để đề xuất kịp thời Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Đồng thời, khẩn trương quyết định và chỉ đạo điều hành các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đúng thời hạn quy định.

Đối với Quảng Nam và Đà Nẵng - 2 địa phương còn nhiều vướng mắc nhất trong công tác bồi thường, GPMB, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 4, phải hoàn thành vị trí móng cột và trước ngày 20/5 phải hoàn thành hành lang tuyến để các đơn vị thi công nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

Trước yêu cầu của Phó Thủ tướng, đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường GPMB để bàn giao toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 20/5/2020.

Nguồn tin: congthuong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây