Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

SPMB đẩy nhanh tiến độ dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân

Nhằm giải toả hết các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực tỉnh Ninh Thuận, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đẩy nhanh tiến độ Dự án Nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500 kV Vĩnh Tân từ 2x600 MVA lên 2x900 MVA. 
 
spmb day nhanh tien do du an nang cong suat tba 500kv vinh tan

Vận chuyển máy biến áp đưa vào vị trí bệ móng


Dự án Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân từ 2x600 MVA lên 2x900 MVA do EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB được giao quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (PECC4) thực hiện tư vấn lập dự án; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2) thực hiện tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) thi công lắp đặt, hiệu chỉnh và Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Dự án có quy mô: Thay 02 tổ hợp MBA 500/220/22 kV – 600 MVA (MBA AT1, AT2) bằng 02 tổ hợp MBA 500/220/35 kV – 900 MVA; lắp đặt hệ thống thanh cái 220kV (phân đoạn 2) cho hệ thống phân phối 220kV; lắp đặt thiết bị cho 01 diameter bao gồm 02 module máy cắt 220kV theo sơ đồ 3/2 tại phân đoạn 2; chuyển đấu nối MBA AT2 từ phân đoạn 1 sang phân đoạn 2; lắp đặt kháng điện và các thiết bị đóng cắt cho phân đoạn thanh cái C21 và C22; thay các thiết bị 22kV hiện hữu bằng các thiết bị 35kV thay thế; bổ sung hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ cho các thiết bị lắp mới; nâng cấp, cải tạo, cấu hình bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ - SCADA phù hợp với quy mô lắp mới của dự án.

Dự án được đầu tư với mục đích thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải công suất lên lưới điện Quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới và tránh quá tải các máy biến áp (MBA) 500/220 kV - 600 MVA hiện hữu cũng như góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Theo ông Trương Hữu Thành – Giám đốc SPMB: Sau khi được EVNNPT giao nhiêm vu, ngày 29/2/2020 SPMB đã khởi công thực hiện dự án. Đến nay các hạng mục xây dựng đã cơ bản hoàn thành, MBA 900MVA tại kho PTC4 đã được vận chuyển đến TBA 500kV Vĩnh Tân và bàn giao cho NPTS đã tiến hành lắp đặt và đang trong giai đoạn thí nghiệm hoàn thiện. Các hạng mục khác cũng được triển khai đồng bộ theo tiến độ chung. Đây cũng là công trình được EVNNPT chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chính vì vậy SPMB đã và đang tập trung cao độ, phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm hoàn thành Dự án theo chỉ đạo của EVNNPT.

Về hợp đồng các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị, phụ kiện trạm; Cung cấp và vận chuyển máy biến áp; cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhị thứ, thiết bị thông tin và SCADA được ký hợp đồng và các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị cam kết đảm bảo vận chuyển đúng tiến độ theo hợp đồng. Hiện nay phần xây dựng đã cơ bản hoàn thành, công tác thi công lắp đặt MBA cũng cơ bản hoàn thành, các Đơn vị đang tập trung hoàn thiện, thí nghiệm và nghiệm thu các hạng mục.

Để hoàn thành dự án đúng tiến độ, SPMB đã kêu gọi tất cả các đơn vị tham gia dự án tập trung nhân lực, phương tiện đảm bảo vừa chống dịch Covid 19 vừa thực hiện dự án đúng chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; không để xảy ra tai nạn lao động.

Với tiến độ như hiện nay, dự án NCS TBA 500kV Vĩnh Tân sẽ được SPMB đảm bảo hoàn thành đóng điện tháng 4/2020 theo yêu cầu của EVNNPT để tổ chức gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh hiện có hơn 30 dự án điện mặt trời với tổng công suất trên 1.817MW, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng và 11 dự án điện gió tổng công suất hơn 630MW, tổng vốn đầu tư hơn 22.100 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực và cấp quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó có trên 20 dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành.

Nguồn tin: congthuong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây