Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình thi công cao tốc Bắc - Nam

Ngày 12-3, tại tỉnh Quảng Ngãi, đoàn kiểm tra số 01 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và chủ đầu tư, nhà thầu thi công 4 Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được triển khai thi công tại các tỉnh.

Đoàn Kiểm tra 01 được thành lập theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 1-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các dự án giao thông trọng điểm.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao các địa phương đã nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bố trí các mỏ vật liệu đảm bảo tiến độ thi công các Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các địa phương chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến các phát sinh trên tuyến phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 3-2025; đồng thời đề nghị các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công “3 ca, 4 kíp” hoàn thành sớm dự án theo kế hoạch các chủ đầu tư đã cam kết.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình thi công cao tốc Bắc - Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý chủ đầu tư các dự án cùng với việc đẩy nhanh tiến độ phải đảm bảo an toàn, không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình. Các địa phương có liên quan phải thực sự sâu sát, động viên người dân trong vùng dự án, phải ghi nhận, kiểm tra và cam kết bồi thường nếu ảnh hưởng đến tài sản của người dân trong quá trình thi công dự án.

Về phía các bộ, ngành có liên quan, nhất là Bộ Tài chính cần sớm điều chỉnh kế hoạch bố trí vốn cho các dự án khi các dự án được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm hơn dự kiến; Bộ Xây dựng phải tăng cường bám sát công trình, báo cáo tiến độ dự án hàng tháng, kịp thời phát hiện các khó khăn phát sinh kịp thời tháo gỡ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 4 Dự án thành phần đoạn Hòa Liên - Túy Loan; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư, các Ban Quản lý dự án của Bộ Xây dựng là chủ đầu tư.

Quy mô đầu tư các dự án 4 làn xe, bề rộng nền đường 17,0m. Tổng chiều dài 4 tuyến: 231,27km, với tổng mức đầu tư 49.786,385 tỷ đồng. Tổng khối lượng phải giải phóng mặt bằng là 1.327,54ha/12.385 hộ, trong đó bố trí tái định cư 3.264 hộ; xây dựng 74 khu tái định cư; 1.590 công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời.

Về tiến độ các dự án, theo Bộ Xây dựng đến nay đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài 11,47km, thuộc thành phố Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư đã bàn giao 100% mặt bằng, các nhà thầu đã tiếp cận thi công được 11,37/11,47km.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi 60,3km, tỉnh Bình Định 27,7km do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu 20.469,69 tỷ đồng. Dự án cũng đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, nhà thầu đã tiếp cận mặt bằng thi công trên toàn tuyến.

Đối với Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1km, đoạn qua tỉnh Bình Định, do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư, đã bàn giao 100% mặt bằng, các nhà thầu đã tiếp cận đề thi công toàn bộ dự án.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình thi công cao tốc Bắc - Nam
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, lãnh đạo các bộ, ngành đã thông tin về tiến độ dự án, việc cấp mỏ vật liệu xây dựng, giải quyết những phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, Bình Định đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, cấp mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án. Các dự án hiện chỉ còn vướng mắc về đất rừng, giải phóng đền bù diện tích hành lang an toàn giao thông.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ cho biết, Phú Yên đã rà soát cấp các mỏ vật liệu xây dựng dọc tuyến cao tốc, địa phương đã giới thiệu cho các nhà đầu tư tiếp cận các mỏ vật liệu góp phần tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ các bộ, ngành cho phép tỉnh nâng công suất các mỏ vật liệu để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: qdnd.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây