Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Phấn đấu đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Vũng Áng về đích trong tháng 7

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Vũng Áng về đích trong tháng 7/2022.
Phấn đấu đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Vũng Áng về đích trong tháng 7 - Ảnh 1.

Thi công dựng cột đường dây 500 kV mạch 3 qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CPMB

Đây là yêu cầu của lãnh đạo EVNNPT tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), lãnh đạo các nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án.

Theo CPMB, tuyến đường dây dài khoảng 34 km với 75 vị trí móng cột, đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoạn tuyến có 3 đơn vị thi công gồm: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 và Công ty cổ phần Lắp máy (INCO).

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành bàn giao 75/75 vị trí móng, tuy nhiên phần hành lang tuyến còn vướng mắc ở 3 khoảng néo thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh).

Về tiến độ thi công, hiện nay mới kéo dây xong 18/37 khoảng néo, đang kéo 6 khoảng néo.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án, đại diện các nhà thầu thi công đã nêu những khó khăn trong quá trình triển khai dự án như vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, gió lớn trong khu vực thời gian qua cản trở tiến độ dựng cột, kéo dây...

Các nhà thầu cam kết trong thời gian tới huy động lực lượng, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Phấn đấu đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Vũng Áng về đích trong tháng 7 - Ảnh 2.

Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường lực lượng, phương tiện dồn lực đẩy nhanh tiến độ phấn đấu đưa dự án về đích trong tháng 7/2022. Ảnh: EVNNPT

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của CPMB và các đơn vị tham gia dự án trong thời gian qua đã rất nỗ lực, bám sát chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, bám sát công trường để đạt được khối lượng thi công lớn.

Tuy nhiên, tiến độ của dự án hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tiến độ thi công dựng cột, kéo dây của các nhà thầu còn chậm, nhân lực, phương tiện máy móc cho giai đoạn nước rút chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút để đưa dự án về đích, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực đẩy nhanh thi công, phối hợp với tư vấn giám sát nghiệm thu vị trí cột để thi công kéo rải dây.

Trong đó, đối với nhà thầu INCO cần hoàn thiện vị trí móng cuối cùng trước ngày 25/6 để tiến hành kéo dây, hoàn thành dự án trong tháng 7/2022.

Đối với những khó khăn vướng mắc về mặt bằng của dự án, ông Trương Hữu Thành cho biết, lãnh đạo Tổng công ty đã làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh. Tại những buổi làm việc này, lãnh đạo địa phương đều cam kết hoàn thành mặt bằng dự án như tiến độ đề ra và khẳng định sẽ bảo vệ thi công nếu người dân không chấp hành các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu Công ty Truyền tải điện 1 (đoạn qua Hà Tĩnh) và Công ty Truyền tải điện 2 (đoạn qua Quảng Bình) sau khi thi công xong cần tổ chức nghiệm thu ngay để khi hoàn thành kéo dây khoảng cột cuối cùng có thể nghiệm thu đóng điện được ngay.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây