Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Nỗ lực vượt khó, đưa dự án nhập khẩu điện từ Lào về đích

Dự án Trạm cắt 220 kV Bờ Y và đường dây 220 kV đấu nối có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nhập khẩu điện các nhà máy thủy điện của Lào về Việt Nam theo cam kết giữa Chính phủ 2 nước nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Nỗ lực vượt khó, đưa dự án nhập khẩu điện từ Lào về đích - Ảnh 1.

Dự án trạm cắt 220 kV Bờ Y và đấu nối đang xây dựng - Ảnh: EVN

Vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ

Thực hiện cam kết song phương về quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý điều hành dự án với mục tiêu nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam.

Ông Nguyễn Khang, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, Phó ban Điều hành dự án thuộc Ban QLDA Điện 2 cho biết: Xác định được nhiệm vụ chính trị quan trọng của dự án nên lãnh đạo EVN và Ban QLDA Điện 2 rất quan tâm và thường xuyên đốc thúc tiến độ dự án, tuy nhiên quá trình triển khai dự án gặp nhiều thách thức.

Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB), đặc biệt công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, đến ngày 26/4 mới bàn giao xong mặt bằng trạm cắt. Tuyến đường dây 220 kV đấu nối có 23 vị trí móng thì 3 vị trí cuối cùng chỉ mới được bàn giao ngày 21/10 vừa qua do đi qua rừng tự nhiên nên các thủ tục phức tạp, kéo dài.

Điều khó khăn nữa là 2/3 diện tích trạm cắt nằm trên đồi, 1/3 diện tích mặt bằng nằm ở thung lũng nên quá trình thi công cần xây dựng tường chắn dài khoảng 360 m, 118 cọc khoan nhồi, chiều cao đắp nền trên 30 m với khối lượng đắp lên tới 65.000 m3 nên việc thi công rất khó khăn, phải gia cố nhiều để đảm bảo an toàn theo quy định.

Yếu tố thời tiết không thuân lợi gây nhiều khó khăn đến việc san nền, đắp đất, làm thời gian kéo dài hơn so với kế hoạch...

Vượt qua khó khăn, thách thức, hiện nay mặt bằng dự án đã được tháo gỡ, vật tư thiết bị đã tập kết đầy đủ trên công trường. Các đơn vị xây lắp đã hoàn thành khối lượng lắp đặt thiết bị đạt trên 60%, đang thi công 3 vị trí móng cột còn lại và kéo dây được 7/17 khoảng néo và phấn đấu đến ngày 28/11 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt, thí nghiệm phần trạm giai đoạn 1 và hoàn thành tuyến đường dây 220 kV để nghiệm thu đóng điện.

Nỗ lực vượt khó, đưa dự án nhập khẩu điện từ Lào về đích - Ảnh 2.

Các nhà thầu đang nỗ lực thi công để đưa dự án về đích - Ảnh: EVN

Quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch

Ông Mai Đức Cường, Chỉ huy trưởng Liên danh nhà thầu thi công xây lắp dự án LILAMA – TOJI và Công ty CP Xây lắp điện 4 cho biết, Ban QLDA Điện 2 đã thành lập Ban điều hành dự án tại công trường, hằng ngày họp giải quyết khó khăn cho các nhà thầu.

Đại diện liên danh nhà thầu cho biết, tiến độ dự án thời kỳ đầu chưa đáp ứng được nhưng đến nay cơ bản bám sát tiến độ giai đoạn 1 của dự án.

"Trong quá trình triển khai, nhà thầu nhận được sự quan tâm của chủ đầu tư, những vướng mắc thiết kế, giải phóng mặt bằng được giải quyết rất kịp. Công trường hoàn toàn tin tưởng có thể đáp ứng được tiến độ đề ra", ông Cường khẳng định.

Đại diện Ban QLDA Điện 2 cho biết, hiện nay lãnh đạo Ban điều hành dự án bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thi công, tổ chức họp giao ban hàng ngày trên công trường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý đảm bảo đóng điện ngày 30/11.

Ban QLDA Điện 2 đã yêu cầu nhà thầu LILAMA tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công 3ca/ngày. Nhà thầu Công ty CP Xây lắp Điện 4 tập trung tối đa, có biện pháp phù hợp quyết tâm cao độ thi công hoàn thành các vị trí móng còn lại.

Khẩn trương hoàn thành công tác dựng cột, kéo dây các khoảng néo đúng tiến độ yêu cầu phục vụ đóng điện. Ban cũng yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát bố trí đủ nhân lực thực hiện công tác giám sát để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, nghiệm thu của công trình.

Dự án trạm cắt Bờ Y và đường dây đấu nối do EVN làm chủ đầu tư, Ban QLDA Điện 2 được giao quản lý, điều hành. Dự án được khởi công từ tháng 4/2022 và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 1/2023.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây