Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Nâng công suất trạm biến áp 500kV Nho Quan: Chống quá tải mùa nắng nóng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid19, nhiều hạng mục công trình thuộc Dự án “Nâng công suất trạm biến áp 500kV Nho Quan” chưa thể lắp đặt. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã có những chỉ đạo cùng giải pháp linh hoạt để sớm hoàn thiện công trình, chống quá tải cho mùa hè 2020.
 
nang cong suat tram bien ap 500kv nho quan chong qua tai mua nang nong

Thi công lắp đặt máy biến áp


Trạm biến áp 500kV Nho Quan được đưa vào vận hành năm 2004, có nhiệm vụ cung cấp điện cho các phụ tải khu vực miền Bắc. Dù đã được nâng cấp một số lần, song với tốc độ tăng trưởng phụ tải trong khu vực rất cao, EVNNPT đã có quyết định nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500kV Nho Quan giai đoạn 1 nhằm chống quá tải cho các máy biến áp (MBA) hiện hành với việc lắp đặt MBA 500kV - 900MVA.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, MBA 500kV - 900MVA chưa thể lắp đặt đúng tiến độ, trong khi đó, yêu cầu về phụ tải trong mùa hè 2020 là rất cao. Để đảm bảo chống quá tải, cấp điện an toàn cho các phụ tải, EVNNPT đã đưa ra giải pháp linh hoạt và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan và điều động thêm MBA 500kV - 600MVA dự phòng sử dụng cho giai đoạn 1 của dự án.

Thực hiện chỉ đạo của tổng công ty cũng như đáp ứng yêu cầu tiến độ, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã khẩn trương tiến hành tổ chức họp với Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) và đơn vị tư vấn để xác định phạm vi công việc, tiến độ lắp đặt vận hành MBA 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan. Đồng thời, lập ngay phương án vận chuyển 3 pha của MBA 500kV - 600MVA dự phòng từ TBA 500kV Phố Nối đến TBA 500kV Nho Quan, tổ chức lựa chọn nhà thầu kịp thời. PTC1 đã chủ động mua dầu bổ sung vào MBA, điều động vật tư, thiết bị từ kho về TBA 500kV Nho Quan để lắp đặt. Ngoài ra, PTC1 cũng phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các đơn vị liên quan tiến hành thiết kế lắp đặt, thí nghiệm, rút dầu, tháo dỡ MBA, xây lắp và lắp đặt vật tư, thiết bị đồng bộ… Để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt cho hệ thống điện quốc gia, PTC1 đã huy động mọi nguồn lực tập trung cao độ hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, vừa đáp ứng yêu cầu chống dịch.

Xác định đây là một trong những công trình quan trọng, cấp bách, thời gian qua, lãnh đạo VNNPT/PTC1 luôn quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đang làm việc trên công trường. Mới đây, ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 - đã đến thăm, chỉ đạo trực tiếp tại công trình, trao tặng quà khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV. Trước đó, ngày 10/3/2020, Đoàn công tác của EVNNPT do ông Phạm Lê Phú - Phó Tổng giám đốc - dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra công trình. Tại đây, ông Phạm Lê Phú đã ghi nhận và biểu dương tinh thần triển khai thực hiện dự án của PTC1 và các đơn vị tham gia tại công trường; đồng thời mong muốn CBCNV nỗ lực phấn đấu đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ.

Công trình nâng công suất lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chống quá tải cho các MBA 500kV - 450MVA đang vận hành tại TBA 500kV Nho Quan trong thời gian cao điểm mùa hè 2020. Hiện, PTC1 vẫn đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với NPTS, NPMB và đơn vị tư vấn để triển khai công việc, đảm bảo tiến độ EVNNPT yêu cầu.

Nguồn tin: congthuong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây