Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Ký cam kết thi công 365 ngày, đêm hoàn thành tiến độ các dự án lưới điện đồng bộ NMNĐ BOT Vân Phong 1

Ngày 24/12, tại Khánh Hòa, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) cùng 13 đơn vị bao gồm đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công và đơn vị quản lý vận hành ký cam kết thi công 365 ngày đêm (25/12/2021-25/12/2022) xây dựng hoàn thành các dự án lưới điện đồng bộ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Các dự án lưới điện đồng bộ gồm: Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; TBA 500kV Vân Phong và đấu nối.

Theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư NMNĐ BOT Vân Phong 1, các dự án trên phải hoàn thành trong tháng 12/2022 để giải tỏa công suất của nhà máy. Nếu các dự án lưới điện chậm tiến độ, phía Việt Nam sẽ phải bồi thường số tiền lớn theo hợp đồng.

Các đơn vị cùng cam kết thi công đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, đúng hồ sơ thiết kế và phương án được duyệt.

Đối với CPMB (đơn vị thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án) trên cơ sở tiến độ chi tiết các công việc đã thống nhất với nhà thầu, tổ chức điều hành công tác thi công, bám sát công trường để đôn đốc giám sát, kịp thời giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng của dự án. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị đúng với tiến độ trong hợp đồng đã ký kết. Làm việc với UBND các tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận để hoàn thành các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, trong đó hoàn thành bàn giao hành lang tuyến tháng 6/2022.

Đơn vị quản lý vận hành là Công ty Truyền tải điện 3 phối hợp triển khai nghiệm thu ngay các hạng mục khi đã hoàn thành để rút ngắn tiến độ nghiệm thu hoàn thành đóng điện. Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất kịp thời, đảm bảo vận hành dự án an toàn, ổn định, liên tục.

Nhà thầu tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nhân lực, thiết bị thi công trên công trường của các nhà thầu theo hợp đồng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Bố trí đủ quân số để giám sát và nghiệm thu chuyển bước thi công, đảm bảo tiến độ thi công, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán 2022 theo đăng ký của các nhà thầu xây lắp. Triển khai nghiệm thu ngay các hạng mục khi đã hoàn thành, để rút ngắn tiến độ nghiệm thu hoàn thành bàn giao đóng điện.

Nhà thầu tư vấn thiết kế cung cấp thông tin của từng cá nhân với chức năng, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của từng cung đoạn dự án và thông báo cho các bên liên quan phối hợp thực hiện. Đảm bảo việc xử lý thiết kế các công việc phát sinh kịp thời đáp ứng được tiến độ thi công.

Các nhà thầu xây lắp, bố trí lãnh đạo có mặt tại công trường để chỉ huy, điều hành thi công, hoàn thành theo tiến độ cam kết. Lãnh đạo các nhà thầu phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác bồi thường GPMB, bồi thường phục vụ thi công, đảm bảo hoàn thành giao mặt bằng các vị trí móng còn lại trong tháng 1/2022; hành lang tuyến trong tháng 6/2022.

Chủ động chuẩn bị sẵn sàng giải pháp thi công kéo dây vượt rừng đối với các đoạn tuyến đi qua rừng có thiết kế vượt rừng. Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện máy móc thiết bị thi công trên công trường, tranh thủ thời tiết, sẵn sàng phối hợp cùng CPMB, chính quyền địa phương các cấp trong công tác BTGPMB, kịp thời phản ánh những vướng mắc khó khăn để các bên cùng tham gia tháo gỡ. Lập kế hoạch tổ chức thi công và động viên công nhân thi công cả trong dịp tết Nguyên Đán 2022 để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công hoàn thành công tác đào đúc móng trong tháng 6/2022; dựng cột từ tháng 1- 8/2022; kéo dây từ tháng 5-11/2022, nghiệm thu hoàn thành đóng điện ngày 25/12/2022.  

Trước đó, ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB đã chủ trì cuộc họp điều độ  tiến độ dự án. Tại cuộc họp, CPMB đề nghị các nhà thầu tăng cường lực lượng, đăng ký làm xuyên Tết Nguyên đán. Các nhà thầu cơ bản đồng thuận và sẽ gửi đăng ký nhân lực, phương án thi công trước ngày 28/12/2021.

Được biết, tính đến nay, đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân đã bàn giao 234/304 vị trí móng (đạt 76,6%), hành lang tuyến bàn giao 27 khoảng cột (đạt 8,8%). Công trường đã đào xong 65 vị trí móng, đang đào 39 vị trí; đúc xong 39 vị trí móng, đang đúc 14 vị trí móng.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây