Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Hoàn thành GPMB các công trình điện trọng điểm tại Đồng Nai trong tháng 7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cụm truyền tải 500 kV tại Đồng Nai.

Đây là những nội dung chính của buổi làm việc giữa lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị có liên quan với UBND tỉnh Đồng Nai và các sở ngành, địa phương của tỉnh Đồng Nai nhằm tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 3 công trình điện trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn.

Theo đại diện chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 3 công trình điện trọng điểm quốc gia đang được triển khai thi công gồm đường dây 500 kV Vĩnh Tân-rẽ Sông Mây-Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây-Tân Uyên, các đường dây đấu nối vào Trạm 500 kV Tân Uyên.

Ảnh minh họa

 

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, các sở, ban ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai đã giải quyết bồi thường GPMB hầu hết các vị trí, tuy nhiên hiện nay vẫn còn vướng mắc.

Cụ thể, đường dây 500 kV Vĩnh Tân-rẽ Sông Mây-Tân Uyên còn vướng mắc 4 vị trí móng trụ. Còn 100/917 hộ trên hành lang tuyến chưa nhận tiền bồi thường (trong đó có 74 hộ có nhà và vật kiến trúc), 322 hộ có nhà cửa vật kiến trúc đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ. Đối với đường dây 500 kV Sông Mây-Tân Uyên, hiện còn 11/60 vị trí móng trụ chưa thi công được, còn 177/465 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Để  bảo đảm tiến độ đóng điện các công trình điện trọng điểm này theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 26/8/2017 và Công điện số 1875/CĐ– TTg ngày 5/12/2017, EVN và SPMB đề nghị UBND tỉnh Đông Nai tập trung chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom phối hợp và  có các biện pháp hành chính cương quyết để có thể  bàn giao được 4 vị trí thuộc đường dây 500 kV  Vĩnh Tân-rẽ Sông Mây-Tân Uyên và 11 vị trí trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu thuộc đường dây 500 kV Sông Mây-Tân Uyên trước ngày 20/7/2018 cho đơn vị thi công. Đề nghị  các huyện sớm phê duyệt bổ sung phương án Bồi thường giải phóng mặt bằng và vận động các hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang đồng ý nhận tiền đền bù theo đúng quy định của pháp luật đồng thời tiến hành tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các dự án.

Khẳng định tầm quan trọng của các dự án này đại điện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh, các công trình đường dây 500 kV trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy điện tại cụm Nhiệt điện Vĩnh Tân nhằm đảm bảo điện cho miền Nam trong đó có tỉnh Đồng Nai. Dự án nếu không đảm bảo tiến độ, nguy cơ thiếu điện cho miền Nam trong thời gian tới là hiện hữu. 

Tại buổi làm việc, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành và các địa phương trong tỉnh Đồng Nai tập trung giải quyết các vướng mắc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bàn giao mặt bằng trong tháng 7 để các đơn vị thực hiện thi công các công trình. 

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây