Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Hoàn thành dự án truyền tải điện do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ vốn vay

Vào lúc 20h54 phút ngày 31/12/2021, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện cung đoạn đường dây 220kV Quảng Ngãi – Phù Mỹ, qua đó hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (là tiểu dự án của khoản vay Hiệu quả lưới điện truyền tải (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới).

Hiệp định của khoản vay TEP sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2021. 

Dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án. Quy mô dự án xây dựng đường dây 220kV mạch kép, dài khoảng 141km, với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng. Trong giai đoạn một chỉ treo dây 1 mạch.    

Dự án khởi công ngày 28/12/2015, đã hoàn thành đóng điện đoạn tuyến từ Phù Mỹ - Quy Nhơn vào ngày 31/12/2017. Còn đoạn tuyến từ Phù Mỹ - Quảng Ngãi dài hơn 84km bị vướng mặt bằng 1 khoảng néo (từ vị trí 18 đến vị trí 21, gồm 7 hộ dân thuộc địa phận thị xã Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi không chấp thuận phương án bồi thường, mặc dù chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần). Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay ODA có hiệu quả, phát huy vai trò của dự án, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chủ đầu tư hỗ trợ lực lượng bảo vệ thi công và đã hoàn thành toàn bộ mặt bằng để dự án đóng điện vào ngày 31/12/2021.

Dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Đồng thời, tăng cường liên kết lưới điện 220kV giữa 2 miền Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, hình thành trục đường dây 220kV khu vực duyên hải miền Trung; tăng cường khả năng hỗ trợ cung cấp điện và vận hành linh hoạt trong hệ thống điện quốc gia, góp phần giải phóng công suất từ các nhà máy năng lượng tái tạo ở khu vực này.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây