Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Gỡ vướng mặt bằng dự án đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn

 Theo kế hoạch dự án đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn sẽ phải hoàn thành trong tháng 11/2022. Tuy nhiên dự án này vẫn vướng về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên cần phải tập trung giải quyết để bảo đảm tiến độ.
Vướng mặt bằng dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có về đích đúng hẹn? - Ảnh 1.

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường vị trí 36A đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn đoạn qua huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Ban quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa kiểm tra hiện trường và họp bàn giải pháp tháo gỡ mặt bằng dự án đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của địa phương

Ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết: Hiện nay tỉnh Bắc Giang được cấp điện từ trạm biến áp (TBA) 220 kV Bắc Giang (công suất 2x250 MVA); TBA 220 kV Quang Châu (2x250 MVA) đang vận hành thường xuyên đầy tải trên 80% công suất định mức.

Để  bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Bắc Giang trong những năm tới, EVNNPT đầu tư đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn, với chiều dài toàn tuyến là 101,6 km, từ TBA 220 kV Bắc Giang đến TBA 220 kV Lạng Sơn.

Đoạn tuyến đi qua tỉnh Bắc Giang có 55 vị trí móng, với chiều dài khoảng 21,6 km đi qua địa bàn huyện Lạng Giang-21 vị trí, Lục Nam-31 vị trí và huyện Lục Ngạ 3 vị trí. 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bàn giao mặt bằng 55/55 vị trí; đào, đúc móng hoàn thành 54/55 vị trí; dựng cột hoàn thành 54/55 vị trí (còn vị trí 01 kết hợp cắt điện thi công chuyển đấu nối); kéo dây hoàn thành 10/22 khoảng néo.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tỉnh Bắc Giang đã bàn giao toàn bộ vị trí móng. Phần hành lang đã bàn giao được 16/22 khoảng néo, 6 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng để thi công thuộc huyện Lạng Giang và Lục Nam.

Để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành trong tháng 11/2022, ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm, tập trung chỉ đạo UBND các sở, ngành và UBND các huyện có biện pháp ưu tiên thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án.

EVNNPT kiến nghị UBND huyện Lạng Giang và Lục Nam tuyên truyền, vận động các hộ dân còn vướng mắc tại các khoảng néo đồng thuận chủ trương chính sách, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kéo dây trong tháng 10/2022.

Song song với việc vận động, tiến hành lập kế hoạch bảo vệ thi công kéo dây qua các khoảng cột nêu trên trong tháng 10/2022.

Vướng mặt bằng dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có về đích đúng hẹn? - Ảnh 3.

Vị trí cột 36A tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là một trong 6 khoảng néo còn vướng mắc để kéo dây
- Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Tập trung tuyên truyền vận động, sẵn sàng phương án bảo vệ thi công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, tiến độ BTGPMB của dự án hiện nay còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, đồng thời cho biết, sau dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang có tốc độ phát triển công nghiệp cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời khẳng định, đây là dự án rất quan trọng nhằm bảo đảm điện cho tỉnh Bắc Giang phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lạng Giang tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân tại các khoảng cột 8-9, 59-60 nhằm tạo sự đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công.

Cùng với đó, tiến hành lập kế hoạch bảo vệ thi công kéo dây hoàn thành các khoảng cột này trong tháng 10/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị EVNNPT/CPMB lập phương án thi công cụ thể và đăng ký thời gian thi công kéo dây qua các khoảng cột còn vướng mắc về các cơ quan liên quan của huyện Lạng Giang và Lục Nam để lập kế hoạch, triển khai bảo vệ thi công.

Khẩn trương điều chỉnh giải pháp kỹ thuật nâng chiều cao cột 36A để địa phương tăng cường tuyên truyền vận động các hộ gia đình tại thôn Huê Vận 1 (xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam) chấp hành nhận tiền, kịp thời bố trí kinh phí phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng .

Chủ động phối hợp với UBND các huyện Lạng Giang, Lục Nam và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm tiến độ dự án theo đúng kế hoạch.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây