Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

EVNNPT: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Dù gặp nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng và dịch Covid-19, nhưng Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vẫn đang nỗ lực chỉ đạo các đơn vị liên quan, tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.
 

Nguy cơ chậm tiến độ

Báo cáo tại buổi họp giao ban kiểm điểm tiến độ đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 ngày 20/11 mới đây, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) - cho biết, đơn vị đã hoàn thành hồ sơ đo đạc giải thửa 429/429 vị trí và mặt bằng Trạm biến áp (TBA) 500kV Dốc Sỏi; đã bàn giao 65/65 vị trí có liên quan đến thủ tục rừng; kê kiểm, lập phương án bồi thường xong 429/429 vị trí móng, hành lang tuyến xong 428/428 khoảng cột. Đã phê duyệt phương án bồi thường 425/429 vị trí móng và hành lang tuyến được 421/428 khoảng cột.
 

2201-cuoc-hop-okdt
 


Về cung cấp vật tư, thiết bị (VTTB), CPMB đã bàn giao toàn bộ cột thép, cách điện, dây dẫn, dây cáp quang, dây chống sét, VTTB nhất thứ, nhị thứ và phụ kiện.

Về tiến độ thi công ĐZ, các nhà thầu đã đào móng 421/429 vị trí, đang đào 2 vị trí; hoàn thành đúc móng 419/429 vị trí, đang đúc móng 2 vị trí; hoàn thành dựng cột: 392/429 vị trí, đang dựng cột 11 vị trí. Phần mở rộng tại TBA 500kV Dốc Sỏi và TBA 500kV Pleiku 2 đã cơ bản đáp ứng tiến độ.

Theo ông Tuyển, khó khăn nhất hiện nay là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở 5 vị trí móng và 29 khoảng néo; nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng, mặc dù chính quyền địa phương các cấp, CPMB và các nhà thầu đã phối hợp vận động. Hầu hết các gói thầu cung cấp VTTB nước ngoài đều bị chậm tiến độ giao hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, từ tháng 9 đến nay, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, làm sạt lở đất trong khi ĐZ chủ yếu đi qua vùng núi cao, hiểm trở nên công tác vận chuyển VTTB và triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn.... dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án.

Ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng - cho hay, đây là dự án quan trọng cấp bách của quốc gia. Theo đó, để hoàn thành đóng điện ĐZ 500 kV mạch 3, CPMB tăng cường cán bộ để xử lý dứt điểm các vướng mắc, trước mắt bàn giao các vị trí móng và các khoảng néo còn lại, kịp thời phối hợp các bên liên quan để xử lý các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ trì, phối hợp xử lý các vướng mắc liên quan trong quá trình thi công; tổ chức nghiệm thu kỹ thuật; tiến hành các thủ tục xin cắt điện các ĐZ cao thế để thi công giao chéo; hoàn thành các thủ tục với đường sắt, đường cao tốc…

Các nhà thầu xây lắp cần bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để đảm bảo triển khai thi công ngay, đồng loạt các hạng mục còn lại, chủ động tăng cường cán bộ để phối hợp cùng CPMB, địa phương vận động, xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thi công. Tăng cường tối đa máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công móng từ 10-15 ngày, dựng cột 7 ngày, đồng thời thi công hoàn chỉnh tiếp địa. Đối với các khoảng néo đang vướng mặt bằng đề nghị cho rải dây, vướng đến đâu các bên cùng tháo gỡ.

Đơn vị tư vấn thiết kế - giám sát bố trí đủ lực lượng để giám sát, nghiệm thu chuyển bước thi công, nghiệm thu kỹ thuật; phát hiện, thông tin kịp thời và phối hợp xử lý các vướng mắc tại công trường. Phối hợp với nhà thầu hoàn thiện hồ sơ liên quan. Cho phép nghiệm thu các cột néo đủ điều kiện thì cho tiến hành rải dây. Đối với đơn vị quản lý vận hành cử cán bộ tham gia công tác nghiệm thu kỹ thuật, phối hợp cắt điện để thi công các khoảng giao chéo.

ÔNG NGUYỄN TUẤN TÙNG - Chủ tịch HĐTV EVNNPT:

Yêu cầu các đơn vị liên quan, nhất là CPMB tập trung mọi nguồn lực, làm việc một cách khoa học, hiệu quả để đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nguồn tin: congthuong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây