Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

EVN và Nghệ An gỡ vướng GPMB dự án lưới điện cấp bách

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành, địa phương của tỉnh phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bảo đảm tiến độ thi công dự án đường dây (ĐZ) 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nghi Sơn 2.

Đây là nội dung chính tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và UBND tỉnh Nghệ An để bảo đảm tiến độ thi công dự án đường dây (ĐZ) 500 kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cho biết dự án đường dây (ĐZ) 500 kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia được triển khai xây dựng mới 2 tuyến ĐZ mạch kép 500 kV dài 39,6 km với 219 vị trí đấu nối từ NMNĐ Nghi Sơn 2 với ĐZ 500 kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 1 và 2; thi công các trụ đảo pha trên tuyến ĐZ 500 kV mạch 1 và 2 hiện hữu.
 


Tỉnh Nghệ An và EVN  làm việc về công tác bồi thường GPMB dự án ĐZ 500 kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2. Ảnh: VGP

 

Trong đó, tuyến ĐZ đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 121 vị trí  móng, bao gồm 4 vị trí cột đảo pha thuộc địa bàn các huyện Yên Thành, Nam Đàn và 119  vị trí đi qua các huyện, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và Thái Hòa với chiều dài tuyến 23,35 km (2 tuyến ĐZ, mỗi tuyến 2 mạch).

Đến nay trên toàn tuyến, CPMB đã bàn giao được 215/219 vị trí; đào móng 206/219 vị trí; đúc xong 202/219 móng; dựng cột 168/219 vị trí; đã kéo dây hoàn thành 7/77 khoảng néo; đang triển khai thi công rãi kéo dây 3/77 khoảng néo.

Theo báo cáo của CPMB, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã chi trả tiền và vận động bàn giao được 120/121vị trí; đào móng hoàn thành 116/121 vị trí; đúc móng hoàn thành 113/121 vị trí; dựng cột hoàn thành 99/121 vị trí; đã kéo dây hoàn thành 2/36 khoảng néo; đang triển khai thi công rải kéo dây 2/36 khoảng néo.

Tuy nhiên theo đại diện CPMB, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự án đang gặp những khó khăn trong công tác GPMB. Cụ thể, còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, không ký biên bản kiểm đếm và không nhận tiền bồi thường theo các quyết định phê duyệt.

Các hộ dân này đề nghị được tăng đơn giá bồi thường và thu hồi đất ảnh hưởng bởi hành lang tuyến và diện tích đất xen kẹp giữa 2 tuyến ĐZ 500 kV, một số hộ dân xây trại tạm trên đất nông nghiệp khai hoang.

Ngoài ra, nhiều hộ dân có đất rừng sản xuất bị ảnh hưởng chưa đồng ý với kết quả xác nhận nguồn gốc đất nên chưa lập được phương án bồi thường, các hộ dân kiến nghị được xác nhận loại đất theo đất cây lâu năm.

Đặc biệt, tại các khoảng cột 57-59 (tuyến 2) và 60-61 (tuyến 1) hiện nay các đơn vị thi công đang triển khai công tác rải kéo dây để bảo đảm tiến độ theo thời gian đăng ký cắt điện ĐZ 110 kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tân Thắng. Tuy nhiên vẫn còn 3 hộ có nhà xây dựng 2018 trên đất nông nghiệp đang gây cản trở không cho đơn vị thi công kéo dây.
 


Lãnh đạo EVN kiểm tra tiến độ dự án ĐZ 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2. Ảnh: VGP

 

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết: Dự án ĐZ 500kV đấu nối nhà máy nhiêt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia là dự án lưới điện cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (QHĐVII), với mục tiêu đầu tư xây dựng để truyền tải điện từ NMNĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia; tăng cường sự ổn định và an toàn vận hành của hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện toàn quốc nói chung.

Ông Phương cho biết, dự án được CPMB khởi công ngày 9/4/2018, theo tiến độ đồng bộ với tiến độ phát điện của NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 thì dự án phải hoàn thành đóng điện trước tháng 9/2020 để nhận điện từ nhà mày vào hệ thống.

Phó Tổng Giám đốc EVN mong muốn sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành và địa phương tổ chức triển khai để thực hiện công tác bồi thường GPMB sớm hoàn thành dự án.

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành đóng điện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ trong tháng 8/2020, đồng bộ với tiến độ phát điện của NMNĐ BOT Nghi Sơn 2, CPMB đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chỉ đạo chính quyền thị xã Hoàng Mai giải quyết các hộ dân có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp để bảo đảm hành lang an toàn lưới điện theo quy định tại Khoản 3, Điều 51 của Luật Điện lực.

Đồng thời  tuyên truyền, vận động các hộ dân tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kéo dây, xây dựng phương án bảo vệ để thi công kéo dây bảo đảm theo kế hoạch cắt điện ĐZ 110 kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tân Thắng.

Đối với huyện Quỳnh Lưu, CPMB đề nghị sớm hoàn thiện nguồn gốc đất phê duyệt và phương án bồi thường 19 vị trí móng còn lại và hành lang tuyến để chi trả tiền, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu thi công kéo dây trong tháng 7/2020.

Tại huyện Nghĩa Đàn đề nghị vận động các hộ nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt và bàn giao mặt bằng thi công đào đúc móng  tại vị trí 89 (tuyến 1) và lắp dựng cột vị trí 88 (tuyến 2); đồng thời hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường hành lang tuyến cho 70 hộ dân còn lại, trong đó 14 hộ dân có nhà ở ảnh hưởng trong hành lang an toàn, để trả tiền bàn giao mặt bằng thi công kéo dây trong tháng 7/2020.

Tại thị xã Thái Hòa đề nghị UBND thị xã sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồ thường cho 13 hộ dân có đất, nhà ở và cây cối ảnh hưởng trong hành lang tuyến, để chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công kéo dây trong 7/2020.

Lãnh đạo CPMB cũng báo cáo một số dự án trong điểm chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có dự án ĐZ 500 kV Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập và ĐZ 500 kV nhiệt điện Quỳnh Lập - Thanh Hóa. Dự án ĐZ 500 kV nhiệt điện Vũng Áng 3 – nhiệt điện Quỳnh Lập đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc liên kết ĐZ 500 kV mạch 3, đồng thời giúp giảm tải cho tuyến đường dây 500kV mạch 1 và mạch 2, góp phần nâng cao hơn nữa an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.

CPMB kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Sở ban ngành và Quân Khu IV tập trung hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác thỏa thuận, phê duyệt hướng tuyến để bảo đảm tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND các huyện, thi xã tập trung đẩy nhanh thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, sớm giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ông Hoa nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết để bảo đảm tiến độ thi công, yêu cầu UBND các huyện thị có phương án bảo vệ thi công.

Đối với ĐZ 500 kV Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập và ĐZ 500 kV nhiệt điện Quỳnh Lập - Thanh Hóa để nghị các sở, ban, ngành tập trung đẩy nhanh thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục sớm tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét quyết định hướng tuyến để chủ đầu tư triển khai theo đúng thời gian đã đề ra.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây