Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

EVN quyết liệt đốc thúc tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Hiện nay tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 đang chậm so với kế hoạch đề ra cần phải có giải pháp quyết liệt để có thể về đích đúng hẹn.
 

Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cho biết, tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 đang chậm so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, công tác bàn giao mặt bằng tính đến hết tháng 9/2019, thực hiện chỉ đạt 85% kế hoạch. Về công tác cung cấp cột thép của một số lô thầu cũng đang giao chậm so với tiến độ cam kết, ảnh hưởng đến tiến độ dựng cột. Công tác thi công, đúc móng chỉ đạt 77% kế hoạch.
 


Thi công vị trí 631 đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

 

Nguyên nhân dẫn của tình trạng này, ngoài vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) còn do một số đoạn tuyến phải điều chỉnh trong quá trình thi công, phải thỏa thuận lại tuyến, thẩm định, trình duyệt mất nhiều thời gian. Phần lớn tuyến đường dây đi qua khu vực có điều kiện thi công khó khăn, thời tiết khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã bắt đầu vào mùa mưa.

Một số nhà thầu xây lắp chưa chủ động tập trung lực lượng để cùng chủ đầu tư và địa phương vận động bàn giao móng cho thi công trong khi chờ phê duyệt phương án bồi thường, sau khi nhận bàn giao mặt bằng chưa tập trung ngay được lực lượng để thi công,...

Để khắc phục tình trạng này và bảo đảm tiến độ chung của dự án, tại buổi giao ban tiến độ đường dây 500kV mạch 3 ngày 25/9, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân yêu cầu CPMB phải rà soát lực lượng làm công tác bồi thường, GPMB bảo đảm luôn có nhân lực bám sát tại các địa phương để phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình bồi thường, GPMB. Đồng thời hỗ trợ nhà thầu thi công làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ bồi thường phục vụ thi công.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các nhà thầu tư vấn giám sát bố trí đủ nhân lực giám sát tại công trường để đôn đốc tiến độ thi công, giám sát chất lượng, kịp thời phát hiện các sai lệch so với thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định.

Đối với các nhà thầu tư vấn giám sát, Tổng giám đốc EVN yêu cầu báo cáo hàng tuần, hàng ngày về lực lượng thi công, thiết bị của nhà thầu trên công trường và xem xét kiến nghị điều chỉnh kịp thời phạm vi công việc nếu nhà thầu thi công không đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với nhà thầu thi công, ông Trần Đình Nhân yêu cầu tăng cường nhân lực và thiết bị thi công trên công trường theo đúng cam kết, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi và có giải pháp thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ động làm việc với địa phương và phối hợp với CPMB tháo gỡ khó khăn vướng mắc về bồi thường, GPMB để phục vụ thi công.

Cùng với đó phải tăng cường công tác giám sát nội bộ của nhà thầu, có biện pháp để tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng, thực hiện nghiêm hệ thống quản lý chất lượng và biện pháp thi công xây dựng đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây