Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Đường dây 500kV mạch 3: Ì ạch giải phóng mặt bằng

 Hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn rất nhiều vướng mắc đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa từ các cấp chính quyền, chủ đầu tư và các đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ chung của dự án quan trọng này.

Tuyến đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh dài 31,2km bao gồm 71 vị trí. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án qua đoạn tuyến này còn rất chậm do còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, đến nay vẫn còn 8 vị trí móng từ vị trí 63 đến vị trí 70, thuộc tổ dân phố Tây Yên và Yên Thịnh, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (trong đó có 5 vị trí qua khu dân cư và đất rừng sản xuất, 3 vị trí trên đất nông nghiệp chưa được lập hồ sơ bồi thường do các hộ xây dựng công trình, nhà cửa trên phần đất không có giấy tờ pháp lý đất đai và tự ý tách thửa để xây nhà ở nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, các hộ dân tại khu vực này vẫn đề nghị được bồi thường đất và toàn bộ công trình bị ảnh hưởng.

CPMB cũng cho biết, về hành lanh tuyến vẫn còn 18 hộ dân không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hành lang tuyến và yêu cầu bồi thường toàn bộ cây cối bị ảnh hưởng. Các hộ này không cho nhà thầu triển khai thi công mặc dù hội dồng bồi thường GPMB thị xã Kỳ Anh đã nhiều lần tiến hành giải thích, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về công tác bồi thường, GPMB, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công dự án.

Được biết, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và CPMB để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2) đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh nhưng đến nay những vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB vẫn còn rất lớn nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Trong đó, đáng chú ý là những vướng mắc về đất ở dưới hành lang tuyến, đất nông nghiệp và nhà ở dưới hành lang tuyến, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp cần phải được tập trung tháo gỡ dứt điểm, kịp thời.

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, đây là dự án điện cấp bách nhằm đảm bảo điện cho miền Nam từ năm 2021. Đặc biệt, dự án cũng sẽ giải tỏa hết nguồn điện tại Trung tâm Điện lực Vũng Áng, qua đó góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh Hà Tĩnh. 

“Công trình này được Đảng ủy EVN đăng ký là công trình gắn biển chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện nay, thời gian thi công không còn nhiều, nhưng vướng mắc mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn rất lớn. EVN mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tối đa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh để dự án về đích đúng tiến độ vào tháng 12 tới”, ông Nguyễn Tài Anh kiến nghị.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây