Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Dự án NMNĐ Sông Hậu 1: Đóng điện thành công nhiều công trình quan trọng

Các công trình: Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa giai đoạn 1, Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu và Máy biến áp chính NMNĐ Sông Hậu 1 đã được đóng điện thành công.

 


Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1


Sáng ngày 10/7, Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 cùng với các nhà thầu VINAINCON, LILAMA và các đơn vị của EVN (Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Nam, Công ty truyền tải điện 4) đã tổ chức đóng điện thành công các công trình: Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa giai đoạn 1, Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu và Máy biến áp chính NMNĐ Sông Hậu 1. Việc Ban QLDA Sông Hậu 1 tổ chức đóng điện thành công các công trình này đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch thử nghiệm và chạy thử NMNĐ Sông Hậu 1 sắp tới.

Ông Hồ Xuân Hiền - Trưởng Ban QLDA Sông Hậu 1 cho biết, việc đóng điện thành công dự án Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa giai đoạn 1, Sân phân phối 500 kV và máy biến áp chính của Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch thử nghiệm, chạy thử Nhà máy, kịp thời thay thế cho nguồn điện 22 kV của lưới điện địa phương vốn đang bị quá tải và giới hạn về công suất đã làm gián đoạn công tác chạy thử trong thời gian qua. Một khi nguồn điện 500 kV được cung cấp sẽ đáp ứng nhu cầu thử nghiệm, chạy thử cho các phụ tải công suất lớn của NMNĐ Sông Hậu 1 đang trong giai đoạn nước rút.

 

Đóng điện thành công Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu


Hoàn thành mốc nhận điện ngược với việc đóng điện thành công SPP và các MBA chính, MBA tự dùng của NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ là điều kiện tiên quyết để triển khai công tác chạy thử các hạng mục và thiết bị quan trọng (quạt gió lò, hê thống bơm nước làm mát…) ; đây cũng chính là điều kiện tiên quyết để hướng đến hoàn thành mốc đốt lửa Tổ máy 1 vào cuối tháng 7/2020 và đưa các tổ máy đi vào vận hành trong năm 2021 theo đúng tiến độ của Thủ tướng Chính phủ giao.

Với công suất 1.200 MW khi đi vào vận hành, NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ cung cấp lượng công suất đáng kể cho hệ thống điện, góp phần giải quyết vần đề ổn định hệ thống và an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.

Để có được sự thành công trong công tác đóng điện góp phần mang lại nhiều lợi ích như trên, theo ông Hồ Xuân Hiền, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực, của lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo PVN, cùng sự phối hợp thường xuyên ở tất cả các cấp giữa EVN và PVN.

 

Công nhân lắp đặt Tổ máy phát điện NMNĐ Sông Hậu 1


Về tiến độ tổng thể của Dự án, ông Hồ Xuân Hiền cho biết, Dự án đang được chủ đầu tư/ban QLDA phối hợp với tổng thầu LILAMA quyết liệt triển khai, tập trung các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 vào quý II/2021 và Tổ máy số 2 vào quý III/2021 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019. Đến nay, tổng khối lượng công việc và tiến độ tổng thể của Dự án đạt khoảng 84,52%. Trong đó, công tác thiết kế đạt 99,75%; lựa chọn thầu phụ, mua sắm, chế tạo thiết bị đạt 99,78%; thi công xây dựng đạt khoảng 88,94%; chạy thử 17,9%.

Trong các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020, Ban QLDA đưa ra 2 mục tiêu quan trọng là: Đốt lửa lần đầu bằng dầu DO Tổ máy 1 vào tháng 7/2020; đốt lửa lần đầu bằng than vào tháng 10/2020.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây