Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Dự án hầm lò mỏ Núi Béo: Tháng 4/2017 đưa lò chợ đầu tiên vào hoạt động

Đầu năm 2017, Công ty Than Núi Béo tích cực chuẩn bị các điều kiện để tháng 4/2017 đưa lò chợ đầu tiên và quý IV/2017 sẽ đưa lò chợ số 2 vào hoạt động.

Vừa qua, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã kiểm tra tiến độ Dự án hầm lò mỏ Núi Béo và làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Cùng đi có các Ban ĐT, KCM, CV, AT... và lãnh đạo Công ty CP than Núi Béo, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1, Viện Khoa học Công nghệ mỏ.

 

Theo báo cáo của Công ty CP than Núi Béo, Dự án hầm lò mỏ Núi Béo khởi công ngày 3/2/2012 có công suất thiết kế 2 triệu tấn than/năm, khai thông mở vỉa bằng cặp giếng đứng xuống đến mức -350m. Dự án do Công ty CP than Núi Béo làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 là nhà thầu thi công chính và Viện Khoa học Công nghệ mỏ là đơn vị tư vấn thiết kế. Ðây là dự án giếng đứng đầu tiên do các đơn vị trong nước tự tổ chức, thiết kế, thi công.

 

Tính đến ngày 14/2/2017 đã đào được tổng số 4.085,1m; đã hoàn thiện cặp giếng đứng, hoàn thiện 1.112m lò sân ga hầm trạm, nối thông cặp lò ngầm tại khu 4V11, khoanh vùng xong lò chợ đầu tiên, đang triển khai đào khoanh vùng lò chợ số 2... Năm 2017, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tháng 4/2017 đưa lò chợ đầu tiên và quý IV/2017 sẽ đưa lò chợ số 2 vào hoạt động, đồng thời các hạng mục trên mặt bằng sân công nghiệp như nhà điều hành, nhà nồi hơi, trạm phát điện diezel, trạm biến áp 630 kVA-6/0,4kV... được triển khai khẩn trương và dự kiến hoàn thành trong quý I/2017.

 

 

Sau khi nghe chủ đầu tư, các đơn vị báo cáo và kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và tư vấn thiết kế đã đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn với Công ty than Núi Béo khi chuyển đổi sản xuất từ lộ thiên sang hầm lò và đánh giá cao Công ty đã có các giải pháp trong công tác chuẩn bị chuyển đổi sản xuất, phương án ra than sớm nhằm duy trì sản xuất, ổn định việc làm của người lao động. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm của Tập đoàn, do vậy cần được triển khai khẩn trương, hiệu quả, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện về tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, thợ lò, đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, đồng bộ... theo hướng mỏ hầm lò hiện đại, sản lượng cao, an toàn, ít người, đảm bảo môi trường.

Nguồn tin: www.moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây