Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án nâng công suất (NCS) lắp máy biến áp (MBA) 220 kV-250 MVA (AT1) trạm biến áp 220 kV Sơn Hà, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, vượt tiến độ 7 tháng so với kế hoạch đề ra.

Dự án NCS TBA 220 kV Sơn Hà (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là công trình năng lượng cấp I, nhóm C. Dự án có quy mô thay 2 MBA 220 kV-125 MVA hiện hữu bằng 2 MBA 220 kV-250 MVA.

Đồng thời, thay biến dòng điện ngăn lộ tổng 220 kV; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy phù hợp với MBA mới; thay dây dẫn thanh cái, ngăn liên lạc phía hệ thống phân phối 220 kV-110 kV; cập nhật lại thiết bị điều khiển-bảo vệ, đo lường, SCADA cho các thiết bị thay mới; kết nối tín hiệu SCADA liên quan thay máy biến áp AT1, AT2 về Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3).

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành. Dự án này sẽ góp phần thu gom hết công suất của nguồn thuỷ điện nhỏ khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi lên hệ thống truyền tải điện quốc gia, giảm chi phí phát điện chung toàn hệ thống, bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy cho TBA 220 kV Sơn Hà, đồng thời cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực.

 


Máy biến áp AT1 TBA 220 kV Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh; EVNNPT

 

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Giám đốc NPTPMB cho biết, dự án được NPTPMB khởi công ngày 31/3. Theo tiến độ dự án đã được phê duyệt dự kiến hoàn thành đóng điện cuối năm 2021.

Tuy nhiên, do TBA 220 kV Sơn Hà luôn vận hành ở mức quá tải cao, gây nguy cơ bất ổn định trong vận hành. Để đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành hiệu quả, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT đã chỉ đạo NPTPMB làm việc với các nhà thầu, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đóng điện nhằm đưa vào vận hành máy biến áp A1 vào cuối tháng 5, vượt tiến độ 7 tháng và phấn đấu đóng điện máy biến áp AT2 trong tháng 9, vượt tiến độ 3 tháng so với tiến độ.

Để đáp ứng tiến độ đưa vào vận hành sớm các dự án, NPTPMB đã tập trung huy động mọi nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp, giám sát.

Trong thời gian thi công gấp rút 2 tháng, để có đủ vật tư thiết bị cung cấp cho các nhà thầu, EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp hỗ trợ NPTPMB để điều động MBA 220 kV-250 MVA và vật tư thiết bị hiện có kịp thời đáp ứng tiến độ công trình.

Dự án được đơn vị thực hiện trong điều kiện thời gian gấp rút, phải thi công trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, nắng nóng, gần các thiết bị đang mang điện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, đơn vị đã xây dựng phương án thi công cụ thể đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của NPTPMB.

Cùng với đó, NPTPMB đã yêu cầu các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, phương tiện, bố trí ca kíp để có thể thi công 24/24 giờ cùng với khai báo và kiểm tra nghiêm ngặt về y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đóng điện MBA AT1 220 kV dự án NCS TBA 220 kV Sơn Hà, NPTPMB sẽ tiếp tục triển khai ngay giai đoạn 2 phấn đấu hoàn thành đóng điện AT2 vào cuối tháng 9 năm nay.

Sau khi các dự án NCS TBA 220 kV Sơn Hà hoàn thành sẽ nâng tổng dung lượng của TBA 220 kV Sơn Hà từ 250 MVA lên 500 MVA, bổ sung nguồn 220 kV và tăng khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội và các nhu cầu dân sinh và phù hợp với Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã phê duyệt.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây