Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Điện mặt trời Phước Thái 1 hoàn thành phát điện 9/9 vùng pin

Ngày 4/7 vừa qua, cả 9 vùng pin của Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 đã hòa lưới điện quốc gia thành công. Đây là một trong những thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III diễn ra vào ngày 16-17/7.

 

Ảnh: VGP/Thanh Anh

.
Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 3 quản lý dự án có tổng mức đầu tư 1.113 tỷ đồng. Nhà máy có công suất 50 MWp, sử dụng công nghệ tấm pin quang điện đa tinh thể, inverter loại trung tâm.

Đây là công trình được Đảng ủy EVN chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong dự án này, EVN đầu tư xây dựng Trạm biến áp 22/220 kV Phước Thái, công suất 2x125 MVA. Trong giai đoạn đầu tư Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 sẽ lắp trước 1 máy biến áp 125 MVA và các hệ thống thiết bị đồng bộ. 

Cùng với đó là đường dây 2 mạch 220 kV chiều dài 2,3 km, trước mắt đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây mạch kép 220 kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm (hiện tại là đường dây BIM - Tháp Chàm) hiện có. Ngoài ra còn có các hạng mục công trình phục vụ thi công, hạng mục đồng bộ và hệ thống điều khiển, giám sát từ xa, trạm quan trắc…

Ông Trần Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 cho biết, tính đến nay, dự án đã thi công đạt trên 96% tiến độ toàn bộ công trình. Trong đó các hạng mục đã hoàn thành và đóng điện an toàn là Trạm biến áp 220 kV, đường dây đấu nối 220 kV và đường dây cấp điện thi công 22 kV. Nhà máy đã đóng và phát điện thử nghiệm 9/9 vùng pin, đóng góp cho hệ thống điện quốc gia 262.700 kWh điện (tương đương khoảng 600 triệu đồng).

Từ nay đến hết tháng 7, Ban Quản lý dự án Điện 3 sẽ đôn đốc nhà thầu EPC tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thử nghiệm COD (ngày vận hành thương mại) từ ngày 5-24/7. Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện đường nội bộ, đường giao thông vào công trường, đổ bê tông một số đầu móng trụ pin, hoàn thiện hệ thống thoát nước bề mặt, hàng rào xung quanh dự án, kho chứa vật tư thiết bị dự phòng, đặc biệt là nhà điều hành điện mặt trời Phước Thái (cho cả Phước Thái 2 và 3 đang triển khai các thủ tục đầu tư).

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây