Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Đề nghị địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn trong tháng 8

Vừa qua, đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực đã có chương trình làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, để tháo gỡ những vướng mắc còn lại về mặt bằng dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Quy mô dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn gồm 2 mạch, với chiều dài toàn tuyến là 101,6 km, từ TBA 220kV Bắc Giang (hiện có) đến TBA 220kV Lạng Sơn (xây dựng mới). Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), đã khởi công từ tháng 12/2017 và sẽ hết hạn vào tháng 9/2022 (theo tiến độ điều chỉnh).
 

Đoàn công tác của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 5/8/2022

Tuyến đường dây đi trên địa phận các huyện Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn và Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Tp. Lạng Sơn; tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, dự án vẫn còn vướng mắc mặt bằng trên địa bàn cả 2 tỉnh.

Trong đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã bàn giao mặt bằng 55/55 vị trí; đào, đúc móng hoàn thành 54/55 vị trí; dựng cột hoàn thành 54/55 vị trí; kéo dây hoàn thành 6/22 khoảng néo.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao mặt bằng 178/182 vị trí; đào, đúc móng hoàn thành 178/182 vị trí; dựng cột hoàn thành 167/182 vị trí; kéo dây hoàn thành 13/60 khoảng néo.

Theo ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực, đây là dự án lưới điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nhận một phần công suất từ Nhà máy Thủy điện Nho Quế, tăng cường công suất cho phụ tải tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và khu vực lân cận; tạo mối liên kết lưới truyền tải trong khu vực; tăng cường độ an toàn, tin cậy và khả năng cung cấp điện cho khu vực miền Bắc; góp phần giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn tỉnh đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang quan tâm, hỗ trợ bàn giao mặt bằng dự án trong tháng 8/2022 để chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoàn thành dự án không muộn hơn tháng 9/2022, nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp cấp điện và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA.

Ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các huyện và thành phố có đường dây đi qua cần khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Một vị trí cột trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn gặp vướng mắc chưa thể thi công kéo dây

Để đảm bảo cho công tác thi công, các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn cần phối hợp với nhà thầu xây dựng phương án bảo vệ thi công trong quá trình thi công móng và đảm bảo an toàn hành lang tuyến trong quá trình thực hiện kéo đường dây điện.

Về phía Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đức Hoàn – Phó Giám đốc Sở Công Thương, khẳng định Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân. Song song, địa phương cũng lập kế hoạch bảo vệ thi công kéo dây qua các khoảng cột còn lại trong tháng 8/2022, để quyết tâm hoàn thành dự án trong tháng 9/2022.

Nguồn tin: moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây