Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sáng 8/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công trường thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

 
Phó Thủ tướng yêu cầu VEC đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài 139,204 km; trong đó đoạn tuyến do JICA tài trợ dài 65 km, đoạn tuyến do WB tài trợ dài 74,204 km. Tuyến cao tốc đi qua 3 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h (đoạn đặc biệt khó khăn 100 km/h); bề rộng nền đường 24,25 m; đoạn tuyến nối Quốc lộ 1 theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng nền đường 12,0m.

Tổng mức đầu tư của dự án là 34.516 tỷ đồng, tương đương 1.640,82 triệu USD, trong đó, vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước là 5.298 tỷ đồng.

Tính đến 30/11/2017, tổng giá trị các gói thầu xây lắp của dự án đạt 84,4% tổng giá trị hợp đồng xây lắp (chậm 3,8%), trong đó đoạn tuyến JICA đạt 94,8% (chậm 2,2%); đoạn tuyến WB đạt 65,0% (chậm 6,9%). Đoạn 65 km từ Đà Nẵng đến Quảng Nam đã hoàn thành tuyến chính, thông xe từ ngày 2/8/2017 nhưng còn một số hạng mục chưa hoàn thành.

Khối lượng thi công các hạng mục còn lại của đoạn tuyến WB khá nhiều (xấp xỉ 107.000 m3 đào đá, 384.000 m3 đắp đất, 395.000 m3 móng và 470.000 tấn ATB và bê tông nhựa, chủ yếu ở các gói thầu A1, A2 và A3. Chủ đầu tư - Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang tích cực chỉ đạo nhà thầu để hoàn thành thông xe toàn bộ tuyến chính vào 30/6/2018.

Đến nay, đã bàn giao mặt bằng thông toàn bộ tuyến chính 139,2 km. Hiện trên toàn tuyến vẫn bị cản trở, vướng mắc thi công 37 vị trí (với tổng số 585 hộ).

 
Phó Thủ tướng thị sát công trường thi công khu vực Km 65 tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Tại công trường thi công khu vực Km 65 xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các nhà thầu đang thi công trên công trình.

Phó Thủ tướng yêu cầu VEC đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. “Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải là hình mẫu về tiến độ, chất lượng cho toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam đang chuẩn bị triển khai trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà thầu tập trung phương tiện, nhân lực, bảo đảm thi công đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, các nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và người dân trong khu vực trong quá trình thi công.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, tặng quà, động viên các nhà thầu đang thi công trên công trình. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu VEC làm việc chặt chẽ với địa phương để sớm có các giải pháp xử lý ùn tắc cục bộ tại khu vực huyện Phú Ninh - Quảng Nam; đồng thời xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình bàn giao mặt bằng, thi công trên công trường. Không để quá trình thi công ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân.

Đối với các vướng mắc về nguồn vốn, tiến độ giải ngân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổng hợp, làm việc với các bộ ngành, địa phương để xử lý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây