Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Đẩy nhanh tiến độ Dự án hầm lò mỏ Núi Béo

Theo báo cáo của Công ty CP than Núi Béo, đến hết tháng 11/2016, khối lượng đào lò XDCB năm 2016 đạt 1.933,5m, bằng 104,5% kế hoạch; trong đó thuê ngoài 100,1m; tự làm 933,4m; lũy kế tổng số mét lò đào của toàn dự án đạt 3.483,5m; trong đó thuê ngoài 2.550,1m; tự làm 933,4m.

Vừa qua, Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư khai thác hầm lò mỏ Núi Béo. Sau khi kiểm tra thi công tại hiện trường, Lãnh đạo Tập đoàn đã làm việc với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu.

 

Theo báo cáo của Công ty CP than Núi Béo, các đơn vị đã tích cực thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Tính đến hết tháng 11/2016, khối lượng đào lò XDCB năm 2016 đạt 1.933,5m, bằng 104,5% kế hoạch; trong đó thuê ngoài 100,1m; tự làm 933,4m; lũy kế tổng số mét lò đào của toàn dự án đạt 3.483,5m; trong đó thuê ngoài 2.550,1m; tự làm 933,4m.

 

Trong tháng 12/2016, tập trung thi công phần còn lại lò chợ 41101, khoanh vùng lò chợ 41102 và lò XV mức -50/-140 với tổng khối lượng 190m lò XDCB. Dự kiến năm 2016 thực hiện đào lò đạt 2.120m lò XDCB/KH 1.850, đạt 114,6% kế hoạch. Kế hoạch năm 2017, dự kiến tổng khối lượng đào lò 4.050m; trong đó mét lò XDCB là 1.950m và mét lò CBSX là 2.100m; dự kiến tháng 4/2017 lò chợ đầu tiên Vỉa 11 đi vào khai thác; tháng 11/2017 lò chợ số 2 Vỉa 11 đi vào khai thác...

 

Kết luận buổi làm việc, Phó TGĐ Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn và sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu, đã thực hiện đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt năm 2016 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đào lò, các hạng mục khác đang tích cực triển khai thi công, hoàn thiện. Phó TGĐ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thực hiện nghiêm các chủ trương, thông báo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn; chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phối hợp tập trung nghiên cứu điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đầu tư báo cáo Tập đoàn; xây dựng lịch biểu thi công, lắp đặt các hạng mục; thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng quy định; thực hiện công tác thoát nước..., đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch đào lò, xây dựng cơ theo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và tiến độ.

Nguồn tin: www.moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây