Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển lưới điện tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 3/11, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) Nguyễn Văn Hợp đã có chuyến công tác, kiểm tra thực tế hiện trường thi công dự án lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hầu hết các dự án đang chậm tiến độ thi công do đợt dịch bùng phát lần thứ tư vừa qua tại phía nam - Ảnh: Lê Nguyễn

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 5 dự án đầu tư xây dựng lưới điện do EVNSPC làm chủ đầu tư bao gồm: Công trình Đường dây 110 kV đấu nối Long Sơn; công trình Đường dây 110 kV LSP Long Sơn-Long Sơn; công trình Trạm 110 kV Long Sơn; công trình Các lộ ra 110 kV trạm biến áp 220 kV Châu Đức; còn công trình Đường dây 110 kV đấu nối LSP Long Sơn dự kiến khởi công vào tháng 9/2021 nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên chưa thực hiện được.

Hầu hết các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc dẫn, đến chậm tiến độ thi công. Nguyên nhân lớn nhất là do đợt dịch bùng phát lần thứ 4 vừa qua tại phía nam, việc giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng, chống dịch đã ảnh hưởng đến các hạng mục về mặt bằng thi công như: Trình ký bản đồ đo đạc địa chính phần hiệu chỉnh thiết kế, hiệu chỉnh phương án bồi thường phần cây xanh, phê duyệt phương án bồi thường cho công trình, phê duyệt sản phẩm đo đạc… chưa thực hiện đạt yêu cầu.

Trong thời gian này, việc điều động, bổ sung nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh thi công không thực hiện được dẫn đến chậm trễ trong việc hoàn tất công trình. Đến giữa tháng 10/2021, địa phương mới thống nhất phương án đưa nhân lực từ TPHCM xuống công trường nên việc thi công mới đang từng bước trở lại.

Trước những khó khăn, vướng mắc đó, ông Nguyễn Văn Hợp đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu tích cực trong công tác phối hợp với địa phương để thực hiện tốt các dự án, bảo đảm thi công đạt chất lượng và khối lượng.

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ông Nguyễn Văn Hợp đưa ra những chỉ đạo như sau:

Đối với công trình Trạm 110 kV Long Sơn: Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam đôn đốc đơn vị thi công bổ sung thêm thiết bị, nhân lực thi công, đồng thời gấp rút thi công các hạng mục như: Ép cọc đại trà cho nhà điều hành và tường chắn hàng rào; thi công phần móng thiết bị, cột cổng, bể dầu sự cố, bể nước cứu hỏa, mương cáp; thi công nhà điều hành; thi công hàng rào.

Sử dụng phụ gia đông kết nhanh; trong một số trường hợp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ sẽ sử dụng biện pháp thi công lắp ghép cho các cấu kiện nhỏ; tăng ca làm việc đêm. Theo sát tiến độ thi công hằng ngày và tổ chức họp kiểm điểm hằng tuần để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với công trình Các lộ ra 110 kV trạm biến áp 220 kV Châu Đức: Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam phối hợp với chính quyền huyện Châu Đức và Công ty cổ phần Đông Á Châu Đức thống nhất việc xây dựng vị trí VT38, VT39. Kết hợp với các ngành chức năng huyện Đất Đỏ triển khai nhanh công tác kiểm kê, tìm chủ sử dụng đất, điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính.

Đối với công trình Đường dây 110 kV đấu nối LSP Long Sơn: Đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn tất hồ sơ đúng theo kế hoạch. Phối hợp với đơn vị đo đạc địa chính sớm hoàn tất việc ký hoàn thiện sản phẩm đo đạc tại các ban, ngành địa phương để bàn giao cho ngành điện làm cơ sở để phối hợp với các ban, ngành địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Phối hợp với chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện các công tác như đo vẽ giải thửa để thống nhất thu hồi đất; thực hiện nhanh công tác kiểm đếm để đưa ra phương án bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng thi công.

Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam đăng ký danh mục dự án có thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất các công trình lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sang năm 2022.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hợp đã cùng đoàn công tác đến các điểm trường thuộc xã Long Sơn, thành phố Bà Rịa, gồm: Trường Tiểu học Long Sơn 1, Trường Tiểu học Long Sơn 2, Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng và trao tặng 20 máy tính bảng cho các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là họat động nằm trong chương trình “Tặng máy tính cho em” của EVNSPC. Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Văn Hợp cho biết: “Đại dịch COVID-19 đã khiến các em học sinh chưa thể đến trường, phải theo chương trình dạy và học trực tuyến. Trong khi đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện trang thiết bị để có thể tham gia học trực tuyến đạt chất lượng, hiệu quả. Thấu hiểu trước những khó khăn đó, Tổng công ty mong muốn chia sẻ, gửi gắm tấm lòng của những người thợ điện miền Nam đến các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn với 20 chiếc máy tính bảng trị giá hơn 80 triệu đồng. Số lượng quà tặng tuy có hạn, nhưng hy vọng với món quà nhận được, các em sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi; trang bị cho mình kiến thức, trình độ, sau nay sẽ đóng góp nhiều hơn cho gia đình, xã hội, xây dựng quê hương, đất nước mình ngày càng phát triển”.

Ông Đinh Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn thay mặt lãnh đạo địa phương gửi lời cảm ơn đến ngành điện miền Nam đã quan tâm hỗ trợ địa phương, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Việc làm đó đã phần nào giúp đỡ gia đình cũng như chính quyền giảm bớt những áp lực trong việc tháo gỡ những khó khăn mà địa phương đang gặp phải.

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây