Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án, không 'chạy theo' thành tích

Kiểm tra thực địa các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý các đơn vị cần huy động tối đa nguồn lực, tăng tốc thi công nhưng không 'chạy theo' thành tích, mà phải đề cao chất lượng, thực hiện đầy đủ tất cả quy trình và bảo đảm đúng tiến độ.
09/03/2025  20:18
Bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án, không 'chạy theo' thành tích- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu bảo đảm đầy đủ quy trình kỹ thuật, chất lượng và tiến độ các công trình - Ảnh: VGP

Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của Chính phủ thị sát, rà soát công tác thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đường bộ cao tốc: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng (Hà Tĩnh); Vạn Ninh – Cam Lộ (đi qua địa phận Quảng Bình, Quảng Trị). Đây là 3 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc – Nam phía đông.

Khởi công tháng 1/2023, đến nay, Dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công của dự án đạt khoảng 74% hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2025 (sớm hơn so với hợp đồng là tháng 10/2025).

Bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án, không 'chạy theo' thành tích- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thị sát tình hình triển khai dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng tại nút giao ĐT.550 - Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, Dự án chỉ còn khoảng 1 km nền đường chưa hoàn thành xử lý đất yếu và do thời tiết đang mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với Hàm Nghi – Vũng Áng, sản lượng thi công của Dự án đã đạt gần 83% hợp đồng, vượt so với kế hoạch. Dự án bảo đảm hoàn thành tuyến chính trước ngày 30/4 tới đây, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, thời tiết đang mưa cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công thảm bê tông nhựa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công trong quá trình triển khai dự án.

Bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án, không 'chạy theo' thành tích- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà, động viên đại diện đơn vị tư vấn, giám sát, thi công - Ảnh: VGP

"Thời gian tới, khi điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị cần huy động, tập trung tối đa nguồn lực, thi công nhằm bù khối lượng bị ngắt quảng do ảnh hưởng của thời tiết", Phó Thủ tướng đề nghị và nhấn mạnh các đơn vị phải tuân thủ nghiêm, đầy đủ quy trình, quy định giám sát, thi công, bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất.

Sau khi rời Hà Tĩnh, chiều tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tới Quảng Bình, Quảng Trị để kiểm tra dọc tuyến Dự án Vạn Ninh – Cam Lộ và dừng nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án tại nút giao QL9A Km740+885.

Bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án, không 'chạy theo' thành tích- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra thực địa Dự án Vạn Ninh – Cam Lộ tại nút giao QL9A Km740+885 - Ảnh: VGP

Dự án Vạn Ninh – Cam Lộ có 2 gói thầu xây lắp. Đến nay, sản lượng thi công đạt khoảng 76%, chậm so với tiến độ Dự án điều chỉnh. Giải phóng mặt bằng hiện vẫn còn là vướng mắc. Công tác giải phóng măt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành; khó khăn chủ yếu tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, bao gồm: Trên tuyến chính còn 0,272 km, nút giao QL9D, cầu vượt ngang Tam Hiệp, nút giao và cầu vượt ngang QL9A.

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương, tập trung tuyên truyền, vận động bà con, cân đối phương án giải quyết theo hướng hợp lý, tổng thể để bảo đảm tiến độ thi công của toàn tuyến./.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây