Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3

Sáng ngày 8/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3.

Tham dự Hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cục vụ chức năng của các Bộ/ngành; lãnh đạo 9 địa phương có đường dây đi qua; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn, tổng công ty và cơ quan thông tấn báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Cấn Dũng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ tổng kết đường dây 500kV mạch 3
Toàn cảnh hội nghị Tổng kết đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Cấn Dũng

Dự án đường dây 500kV mạch 3 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 519 km, 1.177 vị trí cột, đi qua 211 xã/phường của 43 huyện thuộc 9 tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Đây là các công trình truyền tải điện có vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, bổ sung công suất từ khu vực Bắc Trung Bộ cho khu vực miền Bắc, giảm tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ, sự quan tâm, ủng hộ của các bộ ngành, địa phương và người dân, EVN/EVNNPT đã nỗ lực để sau hơn 6 tháng đã hoàn thành thi công, đóng điện theo đúng tiến độ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính (ngoài cùng bên trái), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự. Ảnh: Cấn Dũng

Theo lãnh đạo EVNNPT, đầu tiên phải kể đến công tác chuẩn bị đầu tư khi chỉ sau gần 5 tháng kể từ thời điểm quyết định triển khai, các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư cùng với chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đây là thời gian ngắn kỷ lục, trong khi các dự án có quy mô tương tự phải mất từ 2-3 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Cấn Dũng

Trong công tác lựa chọn nhà thầu, tổng cộng các dự án có 226 gói thầu, EVNNPT cùng các Ban quản lý dự án đã tập trung mọi nhân lực có chuyên môn, tổ chức xét thầu tập trung, làm ngày đêm, không có ngày nghỉ. Kết quả là đã hoàn thành trong khoảng 60 ngày.

Trong quá trình triển khai, dự án đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ cao, đường dây kéo dài, đi qua nhiều địa phương, địa hình phức tạp; khối lượng cột thép phải gia công lớn (trọng lượng cột thép phải gia công là 139.000 tấn, trong đó khối lượng sản xuất trong nước là 114.000 tấn); công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vướng quy định hiện hành; khó khăn về huy động, vận chuyển máy móc; huy động lực lượng thi công dựng cột, kéo dây và khó khăn về điều kiện thời tiết bất lợi…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Cấn Dũng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết đường dây 500kV mạch 3
Đông đảo đại biểu các bộ ngành, cơ quan báo chí tham dự Hội nghị. Ảnh: Cấn Dũng

Tuy nhiên, với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với phương châm “4 tại chỗ”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm việc xuyên lễ, tết, ngày nghỉ”...chỉ sau hơn 6 tháng thi công, Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa cùng các dự án đồng bộ Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đã đóng điện ngày 30/6/2024. Hai Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đóng điện ngày 19/8/2024 và dự án cuối cùng là đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đóng điện thông mạch ngày 27/8/2024. Ngày 29/8/2024, đã tổ chức khánh thành toàn bộ dự án.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã về đích và lập nên một "kỳ tích” của ngành điện; rất nhiều bài học lớn được rút ra từ dự án đặc biệt quan trọng này, truyền cảm hứng và động lực cho các dự án tiếp theo.

Đặc biệt, Dự án đường dây 500kV mạch 3 còn được Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và lấy làm kinh nghiệm điển hình trong việc triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: congthuong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây