Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng

Ngày 27/6, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các tỉnh có Dự án đi qua: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc; đại diện các Bộ, ngành có liên quan và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương; Lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án rất quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và truyền tải điện mua từ Trung Quốc, phục vụ phụ tải tăng cao các năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số trong những năm tiếp theo. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành và tổ chức khánh thành vào ngày 19/8/2025.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo EVN cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị để thi công đồng loạt; theo dõi, đôn đốc tiến độ cung cấp cột thép để đồng bộ với tiến độ thi công móng để triển khai dựng cột ngay khi hoàn thành móng; có biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời, phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền và vận động người dân ủng hộ Dự án, bàn giao mặt bằng; chuẩn bị sẵn sàng để chi trả kịp thời kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của các địa phương.

Nhằm hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án khi triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các tỉnh, cấp xã và không tổ chức cấp huyện từ ngày 01/7/2025, lãnh đạo EVN đã kiến nghị Bộ Công Thương cùng UBND các tỉnh về một số công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án như: Chỉ đạo UBND các huyện nơi có Dự án đi qua trước ngày 30/6/2025 hoàn thành các công việc bao gồm: xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phê duyệt chính thức phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phạm vi móng cột và phạm vi hành lang tuyến.

Sau khi nghe báo cáo của EVN, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và EVN trong việc khẩn trương triển khai thực hiện Dự án. Tính từ cuộc họp giao ban lần trước (ngày 21/5), nhờ sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và các Sở, ngành, các huyện nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả nhất định. Mặc dù công tác thi công trên công trường cũng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết phức tạp, địa hình thi công khó khăn và lực lượng thi công trên công trường một số vị trí vẫn còn thiếu nhưng cũng đã được các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo xử lý.

Thời gian tới, để tiến độ Dự án được đảm bảo triển khai theo đúng mục tiêu đã đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị UBND các địa phương tiếp tục quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng phạm vi hành lang tuyến và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân trong khu vực Dự án khẩn trương khai thác, tận thu lâm sản trên hành lang tuyến, đảm bảo bàn giao toàn bộ hành lang tuyến cho chủ đầu tư trong tháng 6/2025 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo UBND các xã phối hợp với EVN thường xuyên bám sát công trường, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Dự án, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đường vào thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xem xét, chỉ định cơ quan/đơn vị đầu mối phối hợp với EVN thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với tinh thần không để công việc bị gián đoạn trong khi triển khai sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025. Đề nghị các Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ EVN trong các hoạt động có liên quan trong quá trình thi công Dự án.

Đối với EVN, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị nghiêm túc triển khai có hiệu quả Công văn của Thủ tướng Chính phủ về tình hình, giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2025 và thời gian tới; tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền cho người dân và vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ của Dự án; yêu cầu các nhà thầu/đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công; có phương án thi công khoa học, khả thi, khắc phục điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn; theo dõi sát và chủ động điều hành tiến độ cung cấp cột thép, đảm bảo đồng bộ với tiến độ thi công móng cột để có thể triển khai dựng cột ngay khi các vị trí móng hoàn thành.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì cuộc họp với tỉnh Đồng Nai và các đơn vị có liên quan về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bao gồm: Dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

 
 
 

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: moit.gov.vn