Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Ngày 31/7/2025, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các tỉnh có Dự án đi qua: Lào Cai, Phú Thọ; đại diện các Bộ, ngành có liên quan và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là Dự án rất quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và truyền tải điện mua từ Trung Quốc, phục vụ phụ tải tăng cao các năm tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số trong những năm tiếp theo. Đây là Dự án được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành và tổ chức khánh thành vào ngày 19/8/2025.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tính từ cuộc họp giao ban trước (ngày 27/6/2025), công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác thi công cũng đang được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Phần hành lang tuyến đã bàn giao mặt bằng 162/242 khoảng néo (đạt 66,94%), toàn Dự án đã hoàn thành thi công bê tông móng 466/468 vị trí (99,57%), hoàn thành dựng cột 249/468 vị trí (53,21%), hoàn thành rải kéo dây 8/242 khoảng néo (KN).

Hiện hành lang tuyến vẫn còn 80 khoảng néo chưa bàn giao. Công tác thi công trên công trường gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết phức tạp và địa hình thi công khó khăn. Những vướng mắc này có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Dự án vào ngày 18/9/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương và EVN. Nhờ sự vào cuộc có trách nhiệm và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và các Sở, ngành, các huyện nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với khối lượng công việc đã thực hiện là rất lớn.

Thời gian tới, để có thể hoàn thành Dự án vào ngày 19/8/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, các Bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết liệt triển khai một số công việc trọng tâm sau:

1. Đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ.

- UBND 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng phạm vi hành lang tuyến và hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình thi công; sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến cho Chủ đầu tư triển khai thi công, tạo điều kiện hoàn thành Dự án và tổ chức Lễ Khánh thành vào ngày 19/8/2025 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- UBND 2 tỉnh chỉ đạo UBND các xã xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc được EVN báo cáo tại Công văn số 4971/EVN-ĐTXD ngày 30/7/2025.

2. Đề nghị Bộ Công an.

Tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình triển khai Dự án và xử lý các phát sinh về trật tự, an ninh trên địa bàn trong quá trình thi công.

3. Đề nghị Bộ Quốc phòng.

Chỉ đạo Quân khu 2 tiếp tục duy trì đội ngũ chiến sỹ và phương tiện phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác thi công, vận chuyển vật tư, thiết bị lên công trường cho đến khi Dự án hoàn thành; hỗ trợ chặt hạ cây cối, di rời nhà ở, tài sản, vật kiến trúc ra khỏi hành lang an toàn lưới điện.

4. Yêu cầu EVN.

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền cho người dân, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, ủng hộ bàn giao mặt bằng.

- Yêu cầu các nhà thầu/đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công; có phương án thi công khoa học, khả thi, khắc phục điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn, đồng thời tận dụng thời điểm thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án trước ngày 19/8/2025 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây