Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu những nhiệm vụ trọng tâm để gỡ vướng cho các dự án lưới điện

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần chủ động gỡ vướng cho các dự án lưới điện.

Như Báo Công Thương đã thông tin, chiều ngày 6/11/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án lưới điện phục vụ nhập khẩu điện từ Lào; dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 và dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Những nhiệm vụ trọng tâm để gỡ vướng cho các dự án lưới điện
Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Đồng Nai, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã báo cáo nhanh kết quả nhiệm vụ được giao từ cuộc giao ban kỳ trước; nêu các khó khăn phát sinh; đồng thời nêu các giải pháp kiến nghị các bộ ngành hỗ trợ giải quyết.

Đặc biệt, đối với Đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên, 4 tỉnh liên quan đều thống nhất với ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên rằng: Đây là dự án có vai trò rất quan trọng vừa đảm bảo giải toả công suất các nhà máy điện; vừa truyền tải đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của các địa phương. Do đó, cần sớm đẩy tiến độ của dự án này càng nhanh càng tốt.

Sau khi nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và EVN trong việc khẩn trương triển khai các dự án, các nội dung đã thống nhất kết luận tại cuộc họp ngày 17/10/2024 và đạt được những kết quả nhất định. Các dự án lưới điện nhập khẩu điện từ Lào đã cơ bản giải quyết những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số công việc khác như giải phóng hành lang tuyến đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện; Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Những nhiệm vụ trọng tâm để gỡ vướng cho các dự án lưới điện
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ rõ, nhiều công việc vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra như các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các NMNĐ Nhơn Trạch 3 và 4 chưa có chuyển biến và đã không bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2024 như cam kết của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. Dự án Đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống và Dự án trạm cắt 220 kV Đắk Ooc và đấu nối không thể hoàn thành trong tháng 10/2024; một số công việc cụ thể khác vẫn chưa hoàn thành như đã thống nhất tại cuộc họp kỳ trước.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện quan trọng trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, EVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với Dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ và Dự án trạm cắt 220 kV và đường dây 220 kV đấu nối

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Nam Giang tăng cường tuyên truyền, vận động 56 hộ dân xã Tà Pơ và xã Tà Bhing có đất rẫy canh tác thuộc đất rừng tự nhiên không cản trở nhà thầu thi công kéo dây của Dự án đường dây 500 kV Monsoon – Thạnh Mỹ. Trong trường hợp các hộ dân vẫn cản trở thi công do đòi hỏi đền bù ngoài chế độ chính sách, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Nam Giang thực hiện các biện pháp hành chính theo quy định để đảm bảo hoàn thành dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư và UBND huyện Nam Giang khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý các cây ngã đổ và có nguy cơ ngã đổ vào các vị trí móng của Dự án trạm cắt 220 kV và đường dây 220 kV đấu nối, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15/11/2024.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Những nhiệm vụ trọng tâm để gỡ vướng cho các dự án lưới điện
Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Đối với Dự án đường dây 220 kV Nậm Sum – Nông Cống

Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND huyện Quế Phong sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (PABT) cho 112 hộ dân có đất trong hành lang an toàn, làm cơ sở để phục vụ đóng điện công trình trước 15/11/2024.

Tiếp tục huy động hệ thống chính trị địa phương vào cuộc để tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền theo phương án được duyệt, trường hợp đã vận động mà không hợp tác cần có biện pháp xử lý theo quy định.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu để phê duyệt hồ sơ địa chính vị trí móng số 99 để triển khai thi công kéo dây...

Đối với các dự án lưới điện giải tỏa công suất Dự án NMNĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành phê duyệt bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Nhơn Trạch, làm căn cứ triển khai các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khẩn trương ban hành quyết định về trình tự thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất, giá cây trồng vật kiến trúc theo Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các Nghị định hướng dẫn của Luật Đất đai.

Chỉ đạo UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành triển khai sớm các thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân ủng hộ và đồng thuận với công tác đầu tư xây dựng các dự án, tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu để triển khai thi công trong tháng 11/2024.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220 kV TBA 500 kV Long Thành - Công nghệ cao trước ngày 15/11/2024 để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Những nhiệm vụ trọng tâm để gỡ vướng cho các dự án lưới điện
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng

Đối với Dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Đề nghị UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc giữ nguyên hướng tuyến đã được UBND các tỉnh thỏa thuận, tránh quy hoạch hoặc phê duyệt các dự án khác đi qua hướng tuyến của dự án dẫn đến phải điều chỉnh hướng tuyến, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phối hợp với EVN khẩn trương triển khai ngay các thủ tục về đầu tư tiếp theo theo quy định, đảm bảo tiến độ của dự án.

Về phía EVN, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương xử lý các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đồng thời có phương án khắc phục khó khăn, đẩy nhanh công tác thi công các dự án lưới điện nhập khẩu điện từ Lào, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các dự án trong tháng 11/2024. Tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND các địa phương tăng cường tuyên truyền, tập trung xử lý vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất NMNĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư đẩy nhanh công tác thi công trên công trường các dự án. Có biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thời tiết và địa hình, đảm bảo hiệu quả và tuyệt đối an toàn.

Nghiên cứu điều chỉnh tiến độ, tập trung nguồn lực để khẩn trương triển khai ngay các bước tiếp theo của Dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên, phấn đấu khởi công trước 30/4/2025.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: congthuong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây