Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500kV mạch 3

Từ ngày 17-18/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra và làm việc tại công trường về tiến độ thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Công đoàn Công Thương Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cùng đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương.

Theo chương trình, Đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác thi công kéo dây khoảng néo 337-338 đường dây Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; kiểm tra công tác thi công dựng cột tại vị trí (VT) 191 đường dây Quỳnh Lưu - Thanh Hoá; kiểm tra công tác thi công trạm biến áp 500kV Thanh Hoá; kiểm tra công tác thi công kéo dây khoảng néo 109-117 đường dây Nam Định 1 - Thanh Hoá; kiểm tra công tác thi công dựng cột VT41, VT215 đường dây nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I - Phố Nối; và kiểm tra công tác thi công ngăn lộ mở rộng tại trạm biến áp 500kV Phố Nối.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra đường dây 500kV mạch 3

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư. Đây là các Dự án trọng điểm quốc gia nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện trên trục đường dây 500kV Bắc - Trung, góp phần tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

Dự án có tổng số 1.177 vị trí móng cột với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng, đi qua địa bàn 9 tỉnh, bao gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Ngày 8/6/2024, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công hạng mục Mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Đây là hạng mục đầu tiên của Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đóng điện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thực tế tại công trường thi công khoảng néo 337 - 338 dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thực tế tại công trường thi công khoảng néo 337 - 338 dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

Cùng ngày, gói thầu số 39 Dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa là gói thầu đầu tiên của toàn tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành công tác kéo dây, vượt trước tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư 7 ngày.

Như vậy, dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác dựng cột và đang tổ chức kéo dây.

Tại VT09 và VT20 thuộc đường dây 500kV nhà máy điện (NMĐ) Nam Định 1 - Phố Nối, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) cũng vừa hoàn thành thi công dựng cột trên tuyến đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động ngành Điện trên công trường khoảng néo 337 - 338 dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động ngành Điện trên công trường khoảng néo 337 - 338 dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

Theo báo cáo của EVN, đến ngày 16/6/2024, dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho toàn bộ 1.177/1.177 vị trí móng cột. Đã bàn giao 511/513 (~99,6%) khoảng néo. Hiện còn hai tỉnh chưa hoàn thành bàn giao hành lang tuyến là tỉnh Nghệ An (còn 1/87) và tỉnh Nam Định (còn 1/54).

Tổng cộng dự án có 75 gói thầu cung cấp cột thép, do 18 nhà thầu/liên danh nhà thầu thực hiện, tương ứng gần 139 ngàn tấn thép. Trong đó: 965 vị trí cột sản xuất trong nước và 212 vị trí cột nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đến nay đã bàn giao 971/1.177 vị trí cột, đạt 83%. Hiện đang bàn giao 188 vị trí cột, 18 vị trí cột còn lại dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 20/6/2024.

Các vật tư thiết bị khác của các Dự án đã cơ bản hoàn thành bàn giao. Một số cách điện, phụ kiện còn lại của dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang được EVNNPT và Ban Quản lý dự án đôn đốc nhà thầu khẩn trương vận chuyển, bàn giao đến công trường trước ngày 20/6/2024 để triển khai lắp đặt đồng bộ.

Toàn tuyến hiện đã hoàn thành đúc 1.177/1.177 vị trí móng, hoàn thành lắp 582 cột, đang lắp 400 cột; hoàn thành kéo dây 47 khoảng néo, đang kéo dây 40 khoảng néo trên tổng số 513 khoảng néo.

 

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây