Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp triển khai Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Chiều ngày 21/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên – Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban chỉ đạo) – đã chủ trì cuộc họp triển khai Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện của các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, cơ quan giúp việc của Ban chỉ đạo và các chủ đầu tư (Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) và kết nối trực tuyến tới UBND 04 địa phương có đường dây đi qua, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Phát triển nguồn điện là nhu cầu cấp thiết

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, ngày 30/11/2024 Quốc hội đã thông qua Luật Điện lực sửa đổi, hiện nay, Chính phủ và các Bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật này. Đặc biệt, vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì khẩn trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII, dự kiến sẽ thông qua vào ngày 28/2/2025. Theo Dự thảo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, dự kiến từ nay đến năm 2030 Việt Nam cần đạt công suất toàn hệ thống khoảng 230.000MW, gấp 3 lần tổng công suất hiện tại, nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra về tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc phát triển nguồn điện để đáp ứng nhu cầu trong nước và mục tiêu xuất khẩu điện trong tương lai đòi hỏi việc đầu tư hệ thống truyền tải, nhất là truyền tải liên miền để giải tỏa công suất là hết sức cấp thiết.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên sẽ là một trong những công trình trọng điểm vừa đáp ứng việc giải tỏa công suất của các dự án điện khu vực Tây Bắc ở thời điểm hiện tại và tương lai, vừa sẵn sàng cho việc nhập khẩu điện từ nước bạn Trung Quốc khi Việt Nam có nhu cầu. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu trong tháng 02/2025, chủ đầu tư Dự án là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải triển khai khởi công dự án.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước ngày 30/8/2025, đòi hỏi chủ đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan phải triển khai các hoạt động một cách quyết liệt.

Báo cáo về tình hình triển khai Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An cho biết, Dự án được EVN giao Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) thực hiện quản lý dự án, có tổng mức đầu tư khoảng 7.411 tỷ đồng, điểm đầu là Trạm biến áp 500kV Lào Cai, điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, với chiều dài khoảng 229,5km đi qua địa phận 04 tỉnh và 12 huyện (Lào Cai: 02 huyện; Yên Bái: 02 huyện; Phú Thọ: 03 huyện; Vĩnh Phúc: 05 huyện), tổng cộng có 468 vị trí móng cột điện (Lào Cai: 100 vị trí; Yên Bái: 173 vị trí; Phú Thọ: 94 vị trí; Vĩnh Phúc: 101 vị trí), tổng diện tích chiếm đất bởi chân móng cột điện là 63,03ha, ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó có 248 hộ phải tái định cư. Hiện nay, EVN đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thẩu tổng thể của Dự án và hoàn thành lập, thẩm tra, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu tất cả các gói thầu PC (cung cấp cột thép và xây lắp), cung cấp vật tư thiết bị (dây dẫn, cáp quang, cách điện, phụ điện …). Phối hợp với 04 địa phương có dự án đường dây đi qua tích cực triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao các vị trí móng cột, hành lang tuyến …

Chủ tịch EVN cũng khẳng định, đây là Dự án quan trọng, cấp bách, thời gian triển khai rất gấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi Dự án đòi hỏi phải có sự quyết tâm về ý chí chính trị, sự đồng hành của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân. Theo đó, chủ đầu tư EVN đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với các Bộ, ngành quyết liệt chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công Dự án. Các địa phương hoàn thành sớm việc phê duyệt giá đất để chủ đầu tư làm cơ sở cho việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ người dân trong việc tái định cư, chi trả tiền cho người dân và vận động nhân dân bàn giao mặt bằng.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính và cắm mốc chân cột, hành lang tuyến để phục vụ công tác triển khai Dự án.

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ triển khai Dự án

Qua báo cáo của EVN và các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đồng thời nhận định, thời gian qua cấp ủy chính quyền của các tỉnh thuộc Dự án đã rất nỗ lực triển khai thực hiện và đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đã có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, trong công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư mới chỉ có tỉnh Lào Cai hoàn thành 100%, các tỉnh còn lại đạt tỷ lệ rất thấp. Đối với việc chi trả tiền bồi thường, ghi nhận tỉnh Lào Cai đạt 98%, các tỉnh còn lại chưa thực hiện. Trên toàn tuyến chưa bàn giao vị trí móng cột nào. Việc này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ cũng như chất lượng của công trình. Theo đó, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao để thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các địa phương có dự án tập trung một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, huy động toàn bộ Hệ thống chính trị vào cuộc để chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác triển khai Dự án. Phát huy tinh thần của cấp ủy chính quyền hai địa phương Lào Cai, Vĩnh Phúc đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt. Các địa phương khác đã có cách làm sáng tạo song cần quyết liệt hơn nữa. Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân trong khu vực Dự án đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công công trình, đồng thời ủng hộ, giúp đỡ trong việc bảo vệ Dự án khi đi vào hoạt động.

Thứ hai, khẩn trương xem xét việc triển khai song song tất cả các công việc có liên quan để tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả tiền cho người dân và vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng các vị trí móng cột trong tháng 02/2025 (trước 28/2). Triển khai đồng loạt thi công hành lang tuyến với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết liệt.

Thứ ba, đề nghị các địa phương chỉ đạo các chủ rừng khẩn trương lập phương án khai thác tận dụng, tận thu lâm sản để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 02/2025 và làm các thủ tục liên quan thanh lý, đấu giá tài sản (nếu có), lưu ý thủ tục thanh lý, đấu giá tài sản phải được phê duyệt trước 15/3/2025.

Thứ tư, đề nghị UBND các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc chỉ đạo UBND các huyện có văn bản chấp thuận vị trí bãi đổ thải trước ngày 10/3/2025 (huyện Lục Yên - Yên Bái; huyện Đoan Hùng và Thanh Ba - Phú Thọ; huyện Tam Đảo, Lập Thạch - Vĩnh Phúc). Bộ trưởng cũng hoan nghênh tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 25/02/2025.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức chi trả tiền cho người dân, tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân bàn giao mặt bằng.  Đồng thời triển khai thỏa thuận sớm với các địa phương những nội dung liên quan đến việc đo đạc vị trí cột, xác định bàn giao hành lang tuyến, đường công vụ, ranh giới, vị trí đổ thải… để đảm bảo khởi công Dự án trong tháng 02/2025 và hoàn thành Dự án trước 30/8/2025, vì đây là công trình chào mừng ngày Quốc khánh (2/9).

Bộ trưởng chỉ đạo EVN khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng và đủ điều kiện thi công. Phối hợp các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sau đó là bảo vệ công trình, khai thác công trình hiệu quả.

Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn các điều kiện thiết bị, vật tư, phương tiện và nhân lực, kinh phí giải phóng mặt bằng, phát huy tinh thần triển khai dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố nối với phương châm 4 tại chỗ “chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ” để gắn kết giữa nhà đầu tư, nhà thầu với các địa phương, gắn kết quyền lợi và trách nhiệm cố gắng hoàn thành đúng tiến độ mục tiêu đã đề ra.  Đồng thời yêu cầu EVN lên đường găng tiến độ thi công, làm cơ sở cho triển khai tổ chức thực hiện, và cũng là cơ sở để kiểm tra giám sát, đôn đốc thi công.

Về kiến nghị của các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết tất cả kiến nghị của các địa phương liên quan đến trách nhiệm các Bộ ngành, thẩm quyền của Chính phủ, Quốc Hội đều được Bộ Công Thương tập hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định. Đồng thời giao EVN tổng hợp và đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, kiến nghị cấp có thẩm quyền để có chủ trương, cơ chế thực hiện theo tình thần “vướng ở đâu, gỡ ở đó”.

Đây là cuộc họp lần thứ tư của Bộ Công Thương có nội dung liên quan tới Dự án. Kể từ cuộc họp này, Bộ sẽ tổ chức họp giao ban (2 tuần/lần) nhằm tích cực triển khai rốt ráo, chi tiết và cụ thể hơn các nhiệm vụ phải làm, giải quyết những phản ánh, vướng mắc từ các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

 

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây