Nhà xuất bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc đưa điện lưới ra Côn Đảo

Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã làm việc về dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo với UBND tỉnh Sóc Trăng.

Chiều ngày 12/3/2024, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình triển khai thực hiện và một số nội dung liên quan đến dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia 110kV cho huyện Côn Đảo với mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn cho Côn Đảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Việc thống nhất được tuyến đường dây kéo điện ra Côn Đảo là bước tiến quan trọng để chủ đầu tư dự án có thể hoàn thành theo đúng thời hạn do Chính phủ đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc đưa điện lưới ra Côn Đảo
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Công Thương với UBND tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Chung, Trưởng ban đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trình bày một số nội dung quan trọng và tiến độ đã đạt được. Ngoài tính khả thi và thuận lợi của dự án, nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng có một số kiến nghị cụ thể.

Theo đó, EVN kiến nghị Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ EVN, Ban Quản lý dự án trong quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Ngoài ra, EVN cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bộ Công Thương hỗ trợ, sớm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời, kiến nghị một số bộ liên quan sớm có ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án khi EVN trình hồ sơ.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc đưa điện lưới ra Côn Đảo
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Ngoài ra, đối với địa phương, đại diện EVN đã xin ý kiến đối với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cụ thể, sau khi khảo sát thực địa của dự án trên địa bàn 2 tỉnh Ban Quản lý dự án đã có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Trăng xin ý kiến việc không thực hiện xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tỉnh đồng ý. Đồng thời cho biết, hiện nay, EVN cũng đang xem xét, báo cáo Thủ tướng về đề xuất này.

Cũng trong buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Sóc Trăng bày tỏ sự đồng tình về dự án. Ngoài ra, về phía địa phương cũng đề nghị, EVN hỗ trợ thêm cho người dân bị ảnh hưởng bởi giải toả nhà, đất trong phạm vi dự án, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong thời gian qua, tỉnh phối hợp ủng hộ tạo mọi điều kiện để thực hiện dự án này. Trên thực tế, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, mục tiêu đảm bảo tiến độ dự án, hạn chế những vướng mắc, khó khăn cho nhân dân trong phạm vi dự án, cũng như đảm bảo không tác động nhiều đến môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc đưa điện lưới ra Côn Đảo
Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng cũng cam kết, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời bày tỏ mong muốn góp phần sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, tỉnh cũng đề xuất với EVN và Ban Quản lý dự án cần quan tâm một số vấn đề gồm: Thường xuyên phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại của người dân (nếu có), quan tâm đến an ninh, an sinh xã hội của địa phương; cần bám chặt vào tinh thần và phương án đã thống nhất, tránh làm ảnh hưởng, chồng chéo với quy hoạch của tỉnh và phát triển cảng biển Trần Đề, không ảnh hưởng đến tình hình giao thông khi triển khai dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc đưa điện lưới ra Côn Đảo
Trạm biến áp 220kV và đường đê bao thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang dần hoàn thiện.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án này và đánh giá cao tinh thần của địa phương. Đồng thời, Thứ trưởng cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của địa phương, qua đó sẽ tổng hợp những kiến nghị đó để đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần lưu ý, trong quá trình triển khai dự án, phải phối hợp chặt chẽ với 2 tỉnh Sóc Trăng và Bà Rịa- Vũng Tàu, đảm bảo việc hài hoà trong mọi vấn đề, chứ không chỉ trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu cơ quan thẩm định dự án cần khẩn trương triển khai quy trình, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Qua đó, thúc đẩy nhanh đẩy nhanh các thủ tục có liên quan của dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc đưa điện lưới ra Côn Đảo
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng mong muốn, dự án trên sẽ được đẩy nhanh hơn nữa và hoàn thành trong năm 2025. Bởi ngoài mang ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế, dự án còn mang ý nghĩa to lớn về mặt chính trị.

Thứ trưởng cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữ các đơn vị để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hi vọng tinh thần này sẽ còn tiếp tục cho đến khi dự án được hoàn thành.

Cũng trong chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Trạm biến áp 220kV và đường đê bao thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nơi điểm đầu của dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Sóc Trăng về việc đưa điện lưới ra Côn Đảo
Đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại khu vực đê bao thuộc thị xã Vĩnh Châu.

 

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có tổng chiều dài tuyến gần 104km, từ thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) vượt biển ra Côn Đảo. Dự án gồm 4 đoạn: Đoạn trên bờ Vĩnh Châu 4,5 km, đoạn đường dây không trên biển Vĩnh Châu 18 km, đoạn cáp ngầm vượt biển hơn 73 km và đoạn cáp ngầm phía Côn Đảo là 8,43 km.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 2.500 tỷ đồng và vốn tự có của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam hơn 2.400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2026, do Tập đoàn Điện Lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án sử dụng vốn đầu tư công nhóm A, công trình năng lượng cấp 3, gồm: Xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, từ ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đến Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo; mở rộng 1 ngăn lộ đường dây 110kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu; xây dựng mới Trạm biến áp 110/22kV Côn Đảo bằng công nghệ GIS, quy mô 2x63 MVA.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây